---
# System prepended metadata

title: スケジュール(新しい)

---

# スケジュール(新しい)
6/30(木)　10:00-12:00　BE・WEB リリース
6/30(木)　14:00　App 課金アイテム有効化＆ストア画像差し替え
6/30(木)　14:30　App 申請
6/30(木) - 7/11(月)　App リジェクト対応期間
7/11(月)　11:00　App 段階リリース
7/14(木)　11:00　App 100%リリース
7/15(金)　11:00　App 強制アップデート
7/18(月)　xx:xx　イベント
※土日はApp審査が動かないため、段階リリース時の不具合発生に備えて
　100%リリースまでの間に平日のバッファを取れるスケジュールにしています




# スケジュール(古い)
 - SR Phase1 検証7日
 - SR Phase2 [実装工数24人日](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NbB97eM_ybvWBu9UKvwhl-HHsdx0Ao-2EZtrWDFNu1s/edit#gid=653960665&range=A6:C6)
 - SR Phase2 検証5日
 - Androidは2人で同じタスクをする
 - iOSは2人で同じタスクをする

## iOS

| 月日 | 予定 | 備考 |
| -------- | -------- | -------- |
| 06/22 (火) | SR Phase1実装完了 | ・スーパーリクエスト動画機能<br>・アカウント登録機能<br>・アカウント削除機能 |
| 06/23 (水) | SR Phase1仮申請 | ※高額アイテムも申請する |
|  | SR Phase1開発メンバーで検証 |  |
| 06/27 (月) | SR Phase1NVメンバーで検証 |  |
| 07/01 (金) | SR Phase1検証完了 |  |
|  | BE リリース | ・スーパーリクエスト機能<br>・会員の次回決済日をcmsに表示する |
|  | SR Phase1申請 | ※ストア画像の差し替えを行う<br>※審査が通り次第、課金アイテムを有効化 |
| 07/04 (月) | SR Phase2実装開始 |  |
|  | SR Phase1段階リリース |  |
| 07/05 (火) | SR Phase1100%リリース |  |
| 07/06 (水) | SR Phase1強制アップデート |  |
| 07/20 (水) | SR Phase2実装完了 | ・スーパーリクエスト音声機能<br>・レビュー機能<br>・いいね総数表示対応 |
| 07/21 (木) | SR Phase2検証開始 | ※18は祝日 |
| 07/27 (水) | SR Phase2検証完了 |  |
|  | SR Phase2申請 | ※事前に音声課金アイテムの登録が必要 |

 
## Android

| 月日 | 予定 | 備考 |
| -------- | -------- | -------- |
| 06/14 (火) | SR Phase1実装完了 |  |
| 06/15 (水) | SR Phase1検証開始 |  |
| 06/23 (木) | SR Phase1検証完了 |  |
| 06/24 (金) | SR Phase2実装開始 | ※Phase1の修正作業入る可能性あり |
| 07/01 (金) | BE リリース |  |
|  | SR Phase1申請 | ※ストア画像の差し替えを行う<br>※審査が通り次第、課金アイテムを有効化 |
| 07/04 (月) | SR Phase1段階リリース |  |
| 07/05 (火) | SR Phase1100%リリース |  |
| 07/06 (水) | SR Phase1強制アップデート |  |
| 07/11 (月)  | SR Phase2実装完了 |  |
| 07/12 (火)  | SR Phase2検証開始 |  |
| 07/19 (火)  | SR Phase2検証完了 | ※18は祝日 |
| 07/27 (水) | SR Phase2申請 | ※事前に音声課金アイテムの登録が必要 |


