---
# System prepended metadata

title: ANDV Refonte site vitrine

---

# ANDV Refonte site vitrine

## V1

| Prestation | Notre jours estimés |
| -------- | -------- |
| Maquettage      | 1.5j (déjà 11h de réalisées)     |
| Intégration     | 8j     |
| Remplissage : contenu texte FR + visuels | 0.5j |
| Remplissage : multilingue     | 1j     |
| Recettage: Accessibilité (light - testeur en ligne)  | 1j |
| Recettage: Compatibilité navigateurs | 1j |
| Recettage: Responsive | 1j |
| Optimisation : assets éco-conception | 0.5j |
| Optimisation : performance | 0.5j |
| Déploiement | 2j |
| Maintenance | 2j |

**Total 20 jours**

## V1.2

| Prestation | Notre jours estimés |
| -------- | -------- |
| Maquettage      | 1.5j (maquettes validées) |
| Intégration     | 7j     |
| Remplissage : contenu texte FR + visuels | 0.5j |
| Remplissage : multilingue     | 1j     |
| Recettage: Accessibilité (light - testeur en ligne)  | 1j |
| Recettage: Responsive | 1j |
| Déploiement | 1j |
| Maintenance | 1j |
| Back-office | 4j |

**Total 18 jours**

- Backoffice en plus
- Moins de maintenance
- Intégration plus simple
- Moins de temps prévu sur le déploiement
- Pas de travail suplémentaire sur la compatibilité navigateur - on garde le standard DSFR.
- Pas d'optimisation pour l'éco-conception et la performance

## V1.3

| Prestation | Notre jours estimés | Répartition | Réalisé | Facturé |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 
| Maquettage | 1.5j (maquettes validées) | C | 1.5 | 1.5 |
| Intégration | 7j | C&S | C: 3.5 | C: 3.5 |
| Remplissage : contenu texte FR + visuels | 0.5j | C&S | C:0.5 | C:0.5 |
| Remplissage : multilingue | 1j | C&S | C: 2.5 | C:2.5  |
| Recettage: Accessibilité (light - testeur en ligne) | 1j | C&S |  |  |
| Recettage: Responsive | 1j | C&S |  |  |
| Déploiement | 1j | S | 1 |  |
| Maintenance | 1j | S |  |  |

| |  Charline | Sylvain | ANDV |
| -------- | -------- |-------- | -------- |
| Nb jours | 11 | 5 | |
| Total | 5 500€ | 3 000€ | 8 500€ |


- Moins de maintenance
- Intégration plus simple
- Moins de temps prévu sur le déploiement
- Pas de travail suplémentaire sur la compatibilité navigateur - on garde le standard DSFR.
- Pas d'optimisation pour l'éco-conception et la performance


## V2

En rediscutant avec Sylvain l'ajout du back-office peut se faire en V2 sans perdre de temps. Du coup restons là-dessus et pas de devis à tiroirs 😁

Rappel des ajouts pour la V2 (liste pouvant évoluer):
* Mise en place du back-office
* Barre de recherche
* Et autres fonctionnalités si besoin
* Blog / actualités

