---
# System prepended metadata

title: Sprint 1 Review
tags: [dms]

---

---
tags: dms
---

# Sprint 1 Review

## Masalah
- Kebanyakan task yang belum selesai adalah testing frontend
- Belum sempat deploy
- Belum ada task untuk tes backend management
- Size dari drag and drop belum benar
- Search belum disambungin ke backend
- Tes share expiration (cek tanggal expire saat share)
- Tes password check on share
- Kesalahan merging untuk tags
- Cek password pada saat share
- Delimiter : spasi, tidak tahu jumlah file
- Masalah frontend yg blm digabung
- Security validation di frontend dan backend
- Login dan register pada sprint selanjutnya
- Username tidak menggunakan spasi
- Validasi email dan password confirmation
- Ubah password dan password confirmation menjadi asterix
- field register kurang nama lengkap

## Review
- Tidak pernah mencatat dan mengkonfirmasi catatan
- Membuat MOM atau email berisi catatan hasil pertemuan
- Konfirmasi ke user sebelum dikerjain


# Sprint 2 planning
- Menyelesaikan integrasi (20h)
- Sharing permission diselesaiin
- ~70 jam untuk sprint 2
- Deployment
- Permission (backend) (15h)
- User management (backend) (15h)
- System logging (backend) (8h)
- Testing (12h)
- backend login regis (7.5h)
- Eksplorasi pdf digital signature :
    - Signature untuk owner file signature tidak ada, diganti digital signature pdf menggunakan priv key
    - Sharing dengan metode "ask for signature" ke USER (compatible with adobe dc sign)
- Login register menggunakan google account