---
# System prepended metadata

title: Web引き継ぎメモ

---

# Web引き継ぎメモ

調整と担当内のこと

95は開催形態がスケジュールに影響

## ページ希望調査
調査時期は完成（第１時公開3/17くらい?）から逆算
去年は2/10
試験終わりからワイヤーフレームなので、それまでには締め切る

希望出した担当に確認
原稿の締め切りも決めておく

出し忘れてそうな担当にはこちらから声かけ

web内で作るページを決め、具体的な仕様を各担当と話し合う

info、spiとの連携ちゃんとする（開催形態をどこが取り仕切っているのか？とか）

95はweb特集の原稿が遅かった。
締め切り前からハッパかけた方が良さそう

## EVE
プロ報の後くらいでEVEとPRのmtgがあるのでそこで色々調整
- 実装キャパあるのか？
- 誰がデザイン？EVEかSYSか
    - 基本的にはwebでデザインするのが楽
    - Webページ自体が企画そのもの、とかでなければ。
- いつまでに素材作らせる？
    - 余裕をもって設定
        - 必要最低限+1weekとか

## SSK
フォーム関連
94ではかこさんが企画対応の窓口に立ってた
９5ではPRがweb関連の企画対応をしており、Webとしては特に何も。

企画からのforms.web関連の問い合わせに対応
// syzがやってくれそう？
当日期間のみ、フォーム送信で自動的にAPIを更新する仕組みを作っても良さそう

## fore
やり方についてforeと事前に相談した方がいい。
どこを英語対応するのか/しないのかforeのキャパと相談

英語対応のページの日本語原稿の締め切りを早めに

基本的に、しっかり文章があるページは他担当に書いてもらう

2月前半くらいの他担当とのmtgで原稿の締め切りとか決めておく
原稿の進捗をちくちく言っていく

他担当から直接foreか、webを介するのか問題
foreに直接いってもらう方が楽だが、進捗把握できない
95ではforeに直接いってもらってた（？）

## virtual
すごろくとか診断とか

局で余裕がある人がやるのか、webがやるのか？
// まあwebだろうな

どんなスタンスで接するかは人によるが・・・

**安請け合いはしない**
直前期のキャパは大丈夫？
できる確信のあるものを引き受ける

早い段階からmtgに出て、できないものはできないと言っていく
逆に、アイデアを出すことも

兼任がいればその人が橋渡しに・・・？

## PR
校了権限をwebに関してはぶんどる予定（せんありがとう）

## team_others / team_buzz
最初の想定より大きくなり過ぎた
最低学年に仲良くなってほしいとかの意図もあるけど、上級生のキャパも圧迫する

21に聞くのもあり？

95のはちょっと負担が重かった。ウェブサイトのページを単に割り振る方が楽ではある

KFの準備もある

## おまけ
LMS「前任者よりは有能でありたい」