---
# System prepended metadata

title: 第六回定例会

---

# 第六回定例会
## 進捗
- 妨害
    - 今日組み立てたけどサイズ合わず作り直し
    - 機を見てCNC回す
    
- リングハンド
    - 角材残り二本
    - CNC残りt10,t5

- ローラー
    - 軸加工終了
    - カップリングボックス、ローラーのプリン、セットカラーをやる

- 足回り
    - t10の設計変更
    - アルミt10は届くの待ち
    - その他のt10ポムと設計変更で生えたt5はさっさと回します

- 苗ハンド
    - 先週から特に進捗無し
    - 角材とt10CNC回せば組みたつ
    - テスト終わったら加工します

- 全体設計
    - 緊停、ベルつける
    - リングハンドのウォーム、サーボロボマス変更

## いつ完成？
- 残り角材半分くらい？
- ローラーまわり接続プリン送る（ほんだ）
- 回路置きたくない？
    - 後でよさそうだけどMDFほしい（火曜午前MAKI）
- （回路とt10次第だが）6/14完成