---
# System prepended metadata

title: 系統分析與設計HW2

---

# 系統分析與設計HW2

```graphviz
digraph {
	node[shape=record];
	rankdir="LR";
    no1 [label = "研擬計畫 | 任務:1 | 開始:第1天 | 結束:第2天 | 需時:1天"]
    no2 [label = "任務分配 | 任務:2 | 開始:第2天 | 結束:6天 | 需時:4天"]
    no3 [label = "取得硬體 | 任務:3 | 開始:第2天 | 結束:第19天 | 需時:17天"]
    no1->no2
    no1->no3
    no4 [label = "程式開發 | 任務:4 | 開始:第7天 | 結束:第77天 | 需時:70天"]
    no2->no4
    no5 [label = "安裝硬體 | 任務:4 | 開始:第18天 | 結束:第28天 | 需時:10天"]
    no3->no5
    no6 [label = "程式測試 | 任務:4 | 開始:第78天 | 結束:第108天 | 需時:30天"]
    no4->no6
    no7 [label = "撰寫使用手冊 | 任務:4 | 開始:第29天 | 結束:第54天 | 需時:25天"]
    no5->no7
    no8 [label = "傳換檔案 | 任務:4 | 開始:第29天 | 結束:第49天 | 需時:20天"]
    no5->no8
    no9 [label = "系統測試 | 任務:4 | 開始:第109天 | 結束:第134天 | 需時:25天"]
    no6->no9
    no10 [label = "使用者訓練 | 任務:4 | 開始:第55天 | 結束:第75天 | 需時:20天"]
    no7->no10
    no8->no10
    no11 [label = "使用者測試 | 任務:4 | 開始:第135天 | 結束:第160天 | 需時:25天"]
    no9->no11
    no10->no11
    
}
```
