---
# System prepended metadata

title: SSL機械班ミーティング議事録(3/29)

---

# SSL機械班ミーティング議事録(3/29)
## 参加者
小林、小林、小山、川田、鮫島、久野、三澤、高橋

## 本日の議題
### 進捗確認
#### 芋にー
##### できた
フレーム買いました。ちょっと組みました。
https://twitter.com/ketonton/status/1243741077015650305
3Dプリンタ部品作ってます

##### できてない
・バッテリーハウジングはまだ(イーグル)
・歯車のボスを飛ばす作業もまだ

#### 久野
##### できた
ドリブラのゴムを作った
　　→3Dプリンタで、シリコンシーラントを流し込んで作成。いい感じ
　　
##### できてない
・ドリブラの基板がないので、モータ回せてない　
・日下部さんに動作基板が出来てるか確認する

#### 鮫島
##### できた
・ボビン作りました
・コイル巻き巻き2種類試作した(φ0.8とφ1.0)
・安全管理おじさんしてたら2週間溶けた
・菅田くんにコンデンサ型番教えてほしいのと、買っといてーって連絡をする
　　→φ35.5、長さ62mm(端子、ケーブル込みなので実際は55mmくらい)
　　→聞いた、直径35mm、長さ52mmなのでスペック満たせてる https://www.digikey.jp/product-detail/ja/united-chemi-con/ESMQ251VSN222MA50S/565-3732-ND/4003138

##### できてない
・新型ソレノイド動作試験。
　　→φ0.8とφ1.0で試してどっちかに有意な差があればそちら採用、なければ巻きやすさ的に0.8を採用
・みさわっちに3D🍮依頼する


#### 三澤
##### できた
・3Dプリンタ印刷した(天板、カバー)
##### できてない
・鮫島から依頼したパーツの印刷
・それ以外作業ない

### マクソンシャフトカットの会
1台分作ってから展開したいのでとりあえずやらない。
　
### 歯車固定
ロックタイトの648か638で固定
2液混合型でも強度上行けるけど、面倒くさいのでこっちは使わない

### フィールド製作
コロナ騒動で集まれる状況じゃないのでしばらく凍結。おそらく再開する目途ついてからマンパワーで解決でOK

# SSL機械班ミーティング議事録(4/12)
## 参加者
# 機械班ミーティング
### 進捗
小林　作業棚を製作中
　　　リューター用の箱を準備中
   　ロボカップの部品作りは進んでいない

久野　特に進捗なし

美澤　３Dプリンタ印刷済　郵送に移る(来週から3週間の休み)

鮫島　進捗なし

日下部　回路作成中　設計が終わったところ。5月中くらいに完成を目標。

### 次回集合(組立及び量産決定)
7/23~7/26にくみ上げ回で集まる(量産化決定をこのタイミング)
　→ソフト班に渡して、走行確認(この4日で可能か確認)
 
### 次回ミーティング
4月26日

