---
# System prepended metadata

title: Videoportal Protokoll

---

# Videoportal Protokoll

- Wie sieht die Kooperation aus?
	- Wollt ihr mitentwickeln? 
	    - Ja, schon. Von Münster gewünscht auch schon von Anfang an, nicht erst nach N Jahren.
    - Wollt ihr Geld draufwerfen?
    - Aufstellung Entwicklerteam ELAN
        - Julian, Lars, Lukas Hauptentwickler
- Design (UI/UX)
        - Evtl. ein externer UI/UX Coach/Designer
    - ggfs. Unterstützung in Teilbereichen durch Matthias(2)
- Wie Abstimmung?
	- Eventuell ab 2. oder 3. Meilenstein 2021
	    - Matthias in Elternteilzeit Juni bis Oktober
	    - Matthias würde lieber schon früh sich einarbeiten, statt spät ins Projekt einzusteigen, zumindest um erste "Gehversuche" zu machen
	- Gemeinsamen Kern definieren?
		- Auf jeden Fall gemeinsam anfangen, später evaluieren
	- Technische Projektleitung liegt beim ELAN
- Roadmap / Zeithorizont
    - September 22 produktiv
    - 4 Meilensteine (Mai 21, Sept 21, Jan 22, Mai 22)
- Technische Basis
    - Opencast für Medienmanagement
    - Redundanz/Caching - Stream Security
    - Authentifizierung/Autorisierung
        - medienbasiert (Rollen) in opencast
        - ggf. in Portalen Autorisierung vergeben (WIP)
    - Backend (Rust)
        - Kommunikation
            - Eventuell auch noch mehrere Prozesse
            - Synchronisation mit Opencast
            - Medienup-/download
        - Speicherung von Zusatzinformationen
            - Struktur
            - Zusatztexte
        - GraphQL API
    - Frontend auf React-Basis + TypeScript
        - daher keine Template-Engine möglich
        - wohl aber platzierbare Content-Blöcke

- Entwickler-Workflows
    - wöchentl. Treffen (Intern)
    - möglichst viel über Github, interne Todo-Liste
    - C/I deployment tobira.opencast.org
    - zukünftig Tests zur Qualitätssicherung fest geplant



