---
# System prepended metadata

title: 文峰遊客中心

---

# 文峰遊客中心


## 需要處理項目
### 3F

- [X] 燈具要挖孔/崁燈位置/消防感測器位置
- [X] 增加22支間接光的支架燈
- [X] 牆壁油漆顏色改色(追加)
- [x] 要提供家具選樣(ING)
- [X] 全彩投射燈控制安裝
- [ ] 捲簾/羅馬廉選色
- [X] 備勤室櫃子
- [ ] 窗戶背牆要封
- [x] 系統櫃改色

### 2F
>空調
- [x] 冷氣打洞
- [x] 冷氣安裝在屋頂
- [x] 軟木塞公佈欄
- [x] 拆電動門與牆
- [x] 排水接管完成

> 鋁窗框
- [ ] 摺疊門/窗

> 水電
- [ ] ~~傳統電風扇安裝~~
- [x] 電燈配線
- [x] 電表分離/總電盤電源來源
- [ ] 周圍排水洗孔洞
- [ ] 投射燈因摺疊門重新接線
 
>木作
- [x] 裡面展示桌改小
- [ ] ~~牆壁櫃面想要改大~~
- [x] 外面改三角支架櫃台板
- [ ] 實木門片裁切
- [x] 出菜口改櫃子反轉/修改層板


### 1F

- [ ] 牆面要改
- [ ] 哺乳室人造石檯面更換
- [x] 祈禱室燈具
- [x] 祈禱室鞋櫃
- [ ] 祈禱室洗手台櫃


### 其他估計時程
9/16~19   2F 摺疊門


## 空調待處理
- [x] 1F 員工休息室 冷氣抬高
- [ ] 1F 品茗區新增空調
- [ ] 1F 品茗區空調挖洞
- [x] 2F 店家冷氣排水


## 木工待處理

- [ ] 3F 交誼廳 窗戶木工封板
- [x] 3F 交誼廳 電視櫃台補板
- [x] 3F 交誼廳 貼皮修復
- [x] 2F 賣店 追加活動三角板
- [ ] 2F 賣店 木門裁切
- [ ] 2F 賣店 黑板
- [ ] 1F 大廳 竹子邊緣打磨
- [x] 1F 互動區 上方透氣孔
- [x] 1F 品茗區 天花板
- [ ] 1F 大門 室外木工封板
- [ ] 1F 員工休息室 桌子
- [ ] 1F 特色展覽區 燈箱板

## 水電待處理

- [x] 3F 交誼區 燈具新增迴路x2(吊燈/鋁支架燈)
- [x] 3F 交誼區 新增插座 投影機/電動布幕
- [x] 3F 交誼區 牆邊插座整理收尾
- [x] 3F 交誼區 原有消防設備照明燈具挖洞安裝
- [x] 3F 交誼區 廚房燈具開關位置變更
- [x] 1F 視聽室 燈具更換
- [x] 1F 儲藏間 燈具安裝
- [x] 1F 大廳   燈具安裝
- [x] 2F 賣店 新增空調迴路/電箱
- [x] 2F 賣店 戶外水表改管
- [x] 2F 賣店 摺疊門邊線路整理 
- [x] 1F 品茗區區 燈具接線
- [x] 1F 品茗茶區 新增獨立線路/電表
- [x] 1F 品茗茶區 工作臺新增電源插座/改拉獨立電源
- [x] 1F 品茗茶區 因應鐵捲門變更原有鐵捲門/監視器線路
- [x] 1F 特色展覽區 新增110投影機線路
- [x] 1F 特色展覽區 新增燈具接地線
- [x] 1F 特色展覽區 電源插座(壓條)整理
- [x] 1F 機能儲藏區 新增空調迴路/電箱
- [x] 1F 大廳 挑高筒燈新增開關/迴路分開(原本由電箱開關)
- [x] 1F 大廳 鐵捲門開關整理收尾 x7
- [x] 1F 品茗區 因應新增牆面, 原有走廊燈開關移動
- [x] 1F 入口 茶歌牆面燈條/側牆鋁支架燈光
- [x] 1F 品茗茶區 天花板修改後燈具安裝
- [x] 1F 品茗茶區 木棧道工作檯新增插座
- [ ] 2F 賣店 戶外排水挖洞
- [x] 1F 大廳 服務中心櫃檯插座孔修改
- [ ] 1F 水槽 安裝 (品茗區工作台\吧檯\育嬰室洗手台\祈禱室浴櫃)
- [ ] 1F 互動區供電需求...三相四線110V ...(有這東西?) 

## 廣告待處理
- [ ] 大地圖輸出
- [ ] 門口隔柵/文峰遊客中心字體
- [ ] 兩個店家LOGO
- [ ] 茶歌/四季茶 (水晶字黑色)立體字
- [ ] 服務中心立體字 櫃台腰帶
- [ ] 假鳥