---
# System prepended metadata

title: 第３回定例MTG

---

# 第３回定例MTG

## アジェンダ
*  Slackチャンネル説明
*  asana説明
*  週２回の定例
*  プロジェクトの大まかなスケジュール（追加）

## 議事録

### プロジェクトの大まかなスケジュール
1. プロトタイプの作成（キックオフから約一週間）
2. ヒアリング、フィードバック（改善案の作成）
3. プロトタイプの第二案（本格的にドローンを作る）
4. 2、3を繰り返す

### プロトタイプ一号について（飛ぶドローンではない）
* 簡単なモジュールを作成（3Dプリンタ）
    * Lチカ
    * 簡単な無線通信
* fusion360で3Dのイメージ（完成形に近しいものを見せたい）
* ビジネスプラン

### プロトタイプ一号のスケジュール（具体的なタスク）
*  簡単なモジュールの作成
    1. モジュールの3Dデータの作成（吉岡、川島）
        * ※22まで
    3. マグネットと銅板の購入（川島）
    4. モジュールを3Dプリンタで出力（川島）
    5. 組み立て（江川、川島）
    6. 試験（江川、川島）
        * ※19日に時間を決定
        * ※23or24
*  fusion360のイメージ
    1. 3Dデータの作成（吉岡、川島）
        * ※24まで
*  ビジネスプラン
    1. バリューマップ（谷川、川島）
    2. スタジオキャンバス（谷川、川島）
        * ※23まで

### 週２回の定例
- 日程候補
    - 平日２０時以降であればOK