---
# System prepended metadata

title: '[內部]資轉部 Meeting'

---

20241206部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3256【11/20】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3256)
  - 資料修正11項，11/21語法已開發完成，已上線（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢測試中==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18) / ==11.08測試，開發與邏輯不符==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG ==測試中==
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 / 11.13通知測試
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急 / 11.12測試NG
    - FET: 11.12通知測試 ==修改中==
## done list
- 新陵園排程總表 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EUwhhR6MoIBPkqGJKuNWQ6YBxIZrLkElr7H5qcYYuPQEQw?e=Aw6y1h) ==david==
- 加密驗證 ==david==
    - [新陵園跨模組API加密簽驗證](https://gitmind.com/app/docs/fminu7zq)
    - [SSM-API 呼叫新陵園 CP267](https://gitmind.com/app/docs/f3g7klkx)
- 新陵園與小成功程式包總攬 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EapslfveH2hGkN0B4flYML4BriN5KZsahpLp7NsxezC8zw?e=0CEP2U) ==david== 
- 龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫 ==conrad/jacky/david==
- 客戶專區完成需求一 -小廖
## in process

- **配合NCC簡訊發送要求申請，確認簡訊發送結果** - ==jacky== 
    - 目前尚未完全發送成功(短網址全失敗，公司網址部分失敗)，Infra持續追蹤
    - 陵園系統：User先行修改簡訊內部，將網址移除(11/21)
    - 客戶專區：User回覆後續正常後，再將未發送成功簡訊一次補送
    - 龍易簽：持續提供不成功清單，User再由其他管道通知客戶
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [X] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認 [link](https://gitmind.com/app/docs/mcvgqzn7)
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [x] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
    - [ ] #3250【11/15】【DB】測試區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
:::spoiler <font color="#6759f4 ">管理費相關</font>
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
:::
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了==146==本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁、CMORD-訂單、CPCER-法會管理)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 11/14 回覆給FET ==david==
    - [ ] 盤活動圖是否圖片清晰或有無提供原圖檔或製圖腳本
:::spoiler <b>前端 - Conrad</b>
- **陵園服務商店**

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [x] 操作時錯誤訊息
        - [x] 購物車有檢查哪些規則
    - [ ] GitMind - API [連結](https://gitmind.com/app/docs/mw6f3693)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] redmine/issues/2599 - 新增線上祭拜教學連結 ==( 待 Youtube 影片重錄 )==
    - [ ] Jenkins 使用 `12.13.0` 但在本地端無法 `npm run dev`，所以要調整為 `14.18.0` 與本地端 Node 版本一致 ==遠傳本地端開發用 Node 14.18.0==
    - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 Node 版本
        ```plain
        engine-strict=true
        save=false
        ```
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.18.0",
                "npm": "6.14.15"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`
    - [ ] 新增 `layouts/error.vue` 將發生 `404` `500` 導向 `error.vue`
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/` 頁面顯示異常，新增檢查 url 如果不正確導回首頁
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/` 會導回首頁但是會跳出三次錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`，導回首頁後不應該跳出錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`

- **電子訃聞後台**
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "12.13.0",
                    "npm": "6.12.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [x] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```

- **電子訃聞前台**
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "16.16.0",
                    "npm": "8.11.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```
        - [x] 協助 ==小廖== 處理 `緊急單-客製化電子訃聞` 相關問題 ( 2024/11/28 已上正式台 )
:::

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)

:::spoiler <font>SARP後端</font>
- **SARP後端** ==Jacky==
    - [[AP]龍巖虛擬帳號連線憑證更換(2024)](https://reurl.cc/36ozrj)
        - 12/05：前置作業(更換key)已完成，待下周上版。
    - [1130503 CR項目驗測整理(含上線狀態及排序)_龍易簽](https://reurl.cc/DKgWre)
        - 共五項，一項完成。(內部先行，尚未與 user 確認)
      
20241206部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3256【11/20】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3256)
  - 資料修正11項，11/21語法已開發完成，已上線（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢測試中==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18) / ==11.08測試，開發與邏輯不符==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG ==測試中==
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 / 11.13通知測試
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急 / 11.12測試NG
    - FET: 11.12通知測試 ==修改中==
## done list
- 新陵園排程總表 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EUwhhR6MoIBPkqGJKuNWQ6YBxIZrLkElr7H5qcYYuPQEQw?e=Aw6y1h) ==david==
- 加密驗證 ==david==
    - [新陵園跨模組API加密簽驗證](https://gitmind.com/app/docs/fminu7zq)
    - [SSM-API 呼叫新陵園 CP267](https://gitmind.com/app/docs/f3g7klkx)
- 新陵園與小成功程式包總攬 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EapslfveH2hGkN0B4flYML4BriN5KZsahpLp7NsxezC8zw?e=0CEP2U) ==david== 
- 龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫 ==conrad/jacky/david==
- 客戶專區完成需求一 -小廖
## in process

- **配合NCC簡訊發送要求申請，確認簡訊發送結果** - ==jacky== 
    - 目前尚未完全發送成功(短網址全失敗，公司網址部分失敗)，Infra持續追蹤
    - 陵園系統：User先行修改簡訊內部，將網址移除(11/21)
    - 客戶專區：User回覆後續正常後，再將未發送成功簡訊一次補送
    - 龍易簽：持續提供不成功清單，User再由其他管道通知客戶
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [X] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認 [link](https://gitmind.com/app/docs/mcvgqzn7)
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [x] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
    - [ ] #3250【11/15】【DB】測試區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
:::spoiler <font color="#6759f4 ">管理費相關</font>
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
:::
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了==146==本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁、CMORD-訂單、CPCER-法會管理)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 11/14 回覆給FET ==david==
    - [ ] 盤活動圖是否圖片清晰或有無提供原圖檔或製圖腳本
:::spoiler <b>前端 - Conrad</b>
- **陵園服務商店**

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [x] 操作時錯誤訊息
        - [x] 購物車有檢查哪些規則
    - [ ] GitMind - API [連結](https://gitmind.com/app/docs/mw6f3693)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] redmine/issues/2599 - 新增線上祭拜教學連結 ==( 待 Youtube 影片重錄 )==
    - [ ] Jenkins 使用 `12.13.0` 但在本地端無法 `npm run dev`，所以要調整為 `14.18.0` 與本地端 Node 版本一致 ==遠傳本地端開發用 Node 14.18.0==
    - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 Node 版本
        ```plain
        engine-strict=true
        save=false
        ```
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.18.0",
                "npm": "6.14.15"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`
    - [ ] 新增 `layouts/error.vue` 將發生 `404` `500` 導向 `error.vue`
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/` 頁面顯示異常，新增檢查 url 如果不正確導回首頁
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/` 會導回首頁但是會跳出三次錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`，導回首頁後不應該跳出錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`

- **電子訃聞後台**
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "12.13.0",
                    "npm": "6.12.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [x] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```

- **電子訃聞前台**
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "16.16.0",
                    "npm": "8.11.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```
        - [x] 協助 ==小廖== 處理 `緊急單-客製化電子訃聞` 相關問題 ( 2024/11/28 已上正式台 )
:::

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)

:::spoiler <font>SARP後端</font>
- **SARP後端** ==Jacky==
    - [[AP]龍巖虛擬帳號連線憑證更換(2024)](https://reurl.cc/36ozrj)
        - 12/05：前置作業(更換key)已完成，待下周上版。
    - [1130503 CR項目驗測整理(含上線狀態及排序)_龍易簽](https://reurl.cc/DKgWre)
        - 共五項，一項完成。(內部先行，尚未與 user 確認)
        - [[前台]報價單注意事項內容調整](https://reurl.cc/vpq9ze)：完成
:::

:::spoiler <font>EOB後端</font>
- **EOB後端** ==Jacky==
    - [撈取特定資料轉成 csv 檔](https://reurl.cc/6jaAOy)
        - 12/04：已將結果回傳給user。
    - [[AP]CORS跨域問題](https://reurl.cc/jQ1nbZ)
        - 12/05：已解決並上版stage。
            - 雅英LINE上的問題可接續處理 ==小廖==
:::

:::spoiler <font>CCB後端</font>
- **CCB後端** ==Jacky==
    - [需求異動表113計畫](https://reurl.cc/L5dmR7)
        - 第一階段：開發完成待12/11上版stage。
            - support by ==展誠&小廖==
        - 第二階段：待評估後與銷售系統 meeting 。
    - [龍巖 APP 對接 API](https://reurl.cc/aZvGkl)
        - 12/09：接續開發SwaggerApi，預計工時約一周。
:::

## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::

## to do

- 上版作業交接(~~10月~~ 11月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證 lyls 更換作業 2024/12/10 ==infra / david / jacky==
- 龍易簽中信主機 lyls 憑證更換 2024/12/13 ==jacky==
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 電子訃聞新短網址token 引入，上版測試
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- 追蹤電子訃聞雅英的前後端排版問題
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 電子發票大平台歸戶功能開發(114/Q2/Q3)
- 電子發票上傳規格改版相關配合調整(114/Q3/Q4)
- KPMG年度資訊查核
- 陵園未完成項目盤點與開發順序確認(bug/爭議/回饋)==terence==
- 客戶專區完成需求一的總測試的修改或優化 -小廖
- 電子訃聞併上去測試服產生的問題排除 -小廖


## 備忘
- 研究 site 24*7 (一年美金 $460) ==Conrad== 
- 研究 [ZEGO即构科技](https://www.zego.im/) 看能不能找到實際應用的直播影片 ==Conrad==
- 研究 檢索增強生成（RAG）==Conrad==
    - [什麼是 RAG？初學者也看得懂的檢索增強生成（RAG）基礎指南！](https://www.solwen.ai/posts/what-is-rag)
- 研究  [Wiki - WebP](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/WebP) 瀏覽器支援度 ==Conrad==
    - [Can I Use WebP](https://caniuse.com/?search=webp) 
        - Desktop Browser Supported
            - Chrome `Version 31` ( **2014/1/14** )
            - Edge `Version 18` ( **2018/11/13** )
            - Safari `Version 16` ( **2022/9/12** )
            - Firefox `Version 65` ( **2019/1/29** )
            - Opera `Version 19` ( **2014/1/28** )
            - QQ `Version 14.9` ( **2024/3/13** )
            - Baidu `Version 13.52` ( **2024/3/12** )
            - KaiOS `Version 3.1` ( **2021/9/15** )
        - Mobile Browser Supported
            - Chrome for Android `Version 130` ( **2024/10/14** )
            - Safari on iOS `Version 14` ( **2020/9/16** )
            - Samsung Internet `Version 4` ( **2016/4/19** )
            - Opera Mini `Version All` ( **2015/3/16** )
            - Opera Mobile `Version 12` ( **2012/2/27** )
            - UC Browser for Android `Version 15.5` ( **2024/3/11** )
            - Android Browser `Version 4.2` ( **2013/6/24** )
            - Firefox for Android `Version 130` ( **2024/9/3** )

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除



20241129 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3256【11/20】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3256)
  - 資料修正11項，11/21語法已開發完成，已上線（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢測試中==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18) / ==11.08測試，開發與邏輯不符==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG ==測試中==
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 / 11.13通知測試
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急 / 11.12測試NG
    - FET: 11.12通知測試 ==修改中==
## done list
- 新陵園排程總表 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EUwhhR6MoIBPkqGJKuNWQ6YBxIZrLkElr7H5qcYYuPQEQw?e=Aw6y1h) ==david==
- 加密驗證 ==david==
    - [新陵園跨模組API加密簽驗證](https://gitmind.com/app/docs/fminu7zq)
    - [SSM-API 呼叫新陵園 CP267](https://gitmind.com/app/docs/f3g7klkx)
- 新陵園與小成功程式包總攬 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EapslfveH2hGkN0B4flYML4BriN5KZsahpLp7NsxezC8zw?e=0CEP2U) ==david== 
- 龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫 ==conrad/jacky/david==
- 電子訃聞特殊需求取消
- 用一個簡單案例導入skywalking
## in process

- **配合NCC簡訊發送要求申請，確認簡訊發送結果** - ==jacky== 
    - 目前尚未完全發送成功(短網址全失敗，公司網址部分失敗)，Infra持續追蹤
    - 陵園系統：User先行修改簡訊內部，將網址移除(11/21)
    - 客戶專區：User回覆後續正常後，再將未發送成功簡訊一次補送
    - 龍易簽：持續提供不成功清單，User再由其他管道通知客戶
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [X] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認 [link](https://gitmind.com/app/docs/mcvgqzn7)
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [x] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
    - [ ] #3250【11/15】【DB】測試區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
:::spoiler <font color="#6759f4 ">管理費相關</font>
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
:::
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了==146==本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁、CMORD-訂單、CPCER-法會管理)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 11/14 回覆給FET ==david==
    - [ ] 盤活動圖是否圖片清晰或有無提供原圖檔或製圖腳本
:::spoiler <b>前端 - Conrad</b>
- **陵園服務商店**

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [x] 操作時錯誤訊息
        - [x] 購物車有檢查哪些規則
    - [ ] GitMind - API [連結](https://gitmind.com/app/docs/mw6f3693)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] redmine/issues/2599 - 新增線上祭拜教學連結 ==( 待 Youtube 影片重錄 )==
    - [ ] Jenkins 使用 `12.13.0` 但在本地端無法 `npm run dev`，所以要調整為 `14.18.0` 與本地端 Node 版本一致 ==遠傳本地端開發用 Node 14.18.0==
    - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 Node 版本
        ```plain
        engine-strict=true
        save=false
        ```
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.18.0",
                "npm": "6.14.15"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`
    - [ ] 新增 `layouts/error.vue` 將發生 `404` `500` 導向 `error.vue`
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/` 頁面顯示異常，新增檢查 url 如果不正確導回首頁
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/` 會導回首頁但是會跳出三次錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`，導回首頁後不應該跳出錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`

- **電子訃聞後台**
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "12.13.0",
                    "npm": "6.12.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [x] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```

- **電子訃聞前台**
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "16.16.0",
                    "npm": "8.11.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```
        - [x] 協助 ==小廖== 處理 `緊急單-客製化電子訃聞` 相關問題 ( 2024/11/28 已上正式台 )
:::

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)

:::spoiler <font>SARP後端</font>
- **SARP後端** ==Jacky==
    - [龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫](https://reurl.cc/yDEx0l)
    - [1130503 CR項目驗測整理(含上線狀態及排序)_龍易簽](https://reurl.cc/DKgWre)
        - 共五項，一項完成。(內部先行，尚未與 user 確認)
        - [[前台]報價單注意事項內容調整](https://reurl.cc/vpq9ze)：完成
:::

:::spoiler <font>EOB後端</font>
- **EOB後端** ==Jacky==
    - [龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫](https://reurl.cc/yDEx0l)
    - [撈取特定資料轉成 csv 檔](https://reurl.cc/6jaAOy)
        - 已有初版，待 user 最終格式。
:::

:::spoiler <font>CCB後端</font>
- **CCB後端** ==Jacky==
    - [龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫](https://reurl.cc/yDEx0l)
    - [需求異動表113計畫](https://reurl.cc/L5dmR7)
        - 第一階段：已和 user 確認需求結果，待下周開始作業。
            - 展誠支援、小廖指派
        - 第二階段：待評估後與銷售系統 meeting 。
    - [龍巖 APP 對接 API](https://reurl.cc/aZvGkl)
        - 待同步開會結果。
:::

## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::

## to do

- 上版作業交接(~~10月~~ 11月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證 lyls 更換作業 2024/12/10 ==infra / david / jacky==
- 龍易簽中信主機 lyls 憑證更換 2024/12/13 ==jacky==
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 電子訃聞新短網址token 引入，上版測試
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- 追蹤電子訃聞雅英的前後端排版問題
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 電子發票大平台歸戶功能開發(114/Q2/Q3)
- 電子發票上傳規格改版相關配合調整(114/Q3/Q4)
- KPMG年度資訊查核
- 陵園未完成項目盤點與開發順序確認(bug/爭議/回饋)==terence==


## 備忘
- 研究 site 24*7 (一年美金 $460) ==Conrad== 
- 研究 [ZEGO即构科技](https://www.zego.im/) 看能不能找到實際應用的直播影片 ==Conrad==
- 研究 檢索增強生成（RAG）==Conrad==
    - [什麼是 RAG？初學者也看得懂的檢索增強生成（RAG）基礎指南！](https://www.solwen.ai/posts/what-is-rag)
- 研究  [Wiki - WebP](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/WebP) 瀏覽器支援度 ==Conrad==
    - [Can I Use WebP](https://caniuse.com/?search=webp) 
        - Desktop Browser Supported
            - Chrome `Version 31` ( **2014/1/14** )
            - Edge `Version 18` ( **2018/11/13** )
            - Safari `Version 16` ( **2022/9/12** )
            - Firefox `Version 65` ( **2019/1/29** )
            - Opera `Version 19` ( **2014/1/28** )
            - QQ `Version 14.9` ( **2024/3/13** )
            - Baidu `Version 13.52` ( **2024/3/12** )
            - KaiOS `Version 3.1` ( **2021/9/15** )
        - Mobile Browser Supported
            - Chrome for Android `Version 130` ( **2024/10/14** )
            - Safari on iOS `Version 14` ( **2020/9/16** )
            - Samsung Internet `Version 4` ( **2016/4/19** )
            - Opera Mini `Version All` ( **2015/3/16** )
            - Opera Mobile `Version 12` ( **2012/2/27** )
            - UC Browser for Android `Version 15.5` ( **2024/3/11** )
            - Android Browser `Version 4.2` ( **2013/6/24** )
            - Firefox for Android `Version 130` ( **2024/9/3** )

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除


20241122 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3256【11/20】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3256)
  - 資料修正11項，11/21語法已開發完成，已上線（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢測試中==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18) / ==11.08測試，開發與邏輯不符==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG ==測試中==
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 / 11.13通知測試
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急 / 11.12測試NG
    - FET: 11.12通知測試 ==修改中==
## done list
- 新陵園排程總表 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EUwhhR6MoIBPkqGJKuNWQ6YBxIZrLkElr7H5qcYYuPQEQw?e=Aw6y1h) ==david==
- 加密驗證 ==david==
    - [新陵園跨模組API加密簽驗證](https://gitmind.com/app/docs/fminu7zq)
    - [SSM-API 呼叫新陵園 CP267](https://gitmind.com/app/docs/f3g7klkx)
- 新陵園與小成功程式包總攬 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EapslfveH2hGkN0B4flYML4BriN5KZsahpLp7NsxezC8zw?e=0CEP2U) ==david== 
- 電子訃聞特殊需求取消
- 用一個簡單案例導入skywalking
## in process
- 龍巖 x 遠傳 部署操作演練計畫 ==conrad/jacky/david==
- **配合NCC簡訊發送要求申請，確認簡訊發送結果** - ==jacky== 
    - 目前尚未完全發送成功(短網址全失敗，公司網址部分失敗)，Infra持續追蹤
    - 陵園系統：User先行修改簡訊內部，將網址移除(11/21)
    - 客戶專區：User回覆後續正常後，再將未發送成功簡訊一次補送
    - 龍易簽：持續提供不成功清單，User再由其他管道通知客戶
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [X] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認 [link](https://gitmind.com/app/docs/mcvgqzn7)
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [x] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
    - [ ] #3250【11/15】【DB】測試區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
:::spoiler <font color="#6759f4 ">管理費相關</font>
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
:::
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了==129==本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁、CMORD-訂單、CPCER-法會管理)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 11/14 回覆給FET ==david==
    - [ ] 盤活動圖是否圖片清晰或有無提供原圖檔或製圖腳本
    - [ ] FET丟剩下SD文件(CMCMS-佣金)，剩==17==本
- **陵園服務商店** ==Conrad==

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [x] 操作時錯誤訊息
        - [x] 購物車有檢查哪些規則
    - [ ] GitMind - API [連結](https://gitmind.com/app/docs/mw6f3693)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] redmine/issues/2599 - 新增線上祭拜教學連結
    - [ ] Jenkins 使用 `12.13.0` 但在本地端無法 `npm run dev`，所以要調整為 `14.21.3` 與本地端 Node 版本一致
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.21.3",
                "npm": "6.14.18"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`
    - [ ] 新增 `layouts/error.vue` 將發生 `404` `500` 導向 `error.vue`
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/` 頁面顯示異常，新增檢查 url 如果不正確導回首頁
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/` 會導回首頁但是會跳出三次錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`，導回首頁後不應該跳出錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`

- **電子訃聞後台** ==Conrad==
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "12.13.0",
                    "npm": "6.12.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [x] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```

- **電子訃聞前台** ==Conrad==
    - [x] 將 ==小廖== 完成的需求 `GitLab lyls site` 合併至 `GitLab lungyen site`，2024/11/22(五) 13:00 ~ 15:00 會合併至 `GitLab lungyen stage` ( 已發 PR 等待 ==David== Click Merge )
        - [x] `package.json` 增加
            ```json
            {
                "engines": {
                    "node": "12.13.0",
                    "npm": "6.12.0"
                }
            }
            ```
        - [x] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
        - [ ] 新增 `.npmrc` 限制 node 版本
            ```plain
            engine-strict=true
            save=false
            ```
    - [ ] 中文難字在轉成訃聞內文時無法呈現正確的文字

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)

:::spoiler <font>EOB後端</font>
- **EOB後端** ==Jacky==
    - [x] 將 lyls-dev 原始碼合併至 lungyengroup-prod
    - [x] 建立 lungyengroup-site
:::

:::spoiler <font>CCB後端</font>
- **CCB後端** ==Jacky==
    - [需求異動表113計畫](https://reurl.cc/L5dmR7)
        - [x] 盤點可先行項目
            - 共 12 項，可先行 6 項。
        - [ ] 作業可先行項目
            - 可先行 6 項，完成 5 項。
    - [龍巖 APP 對接 API](https://reurl.cc/aZvGkl)
        - [x] Swagger 導入
        - [ ] 測試 SecureUtil.rsa 加密
:::

## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::

## to do

- 上版作業交接(~~10月~~ 11月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證 lyls 更換作業 2024/12/10 ==infra / david / jacky==
- 龍易簽中信主機 lyls 憑證更換 2024/12/13 ==jacky==
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 電子訃聞新短網址token 引入，上版測試
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- 追蹤電子訃聞雅英的前後端排版問題
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 電子發票大平台歸戶功能開發(114/Q2/Q3)
- 電子發票上傳規格改版相關配合調整(114/Q3/Q4)
- KPMG年度資訊查核
- 陵園未完成項目盤點與開發順序確認(bug/爭議/回饋)==terence==


## 備忘
- 研究 site 24*7 (一年美金 $460) ==Conrad== 
- 研究 [ZEGO即构科技](https://www.zego.im/) 看能不能找到實際應用的直播影片 ==Conrad==
- 研究 檢索增強生成（RAG）==Conrad==
    - [什麼是 RAG？初學者也看得懂的檢索增強生成（RAG）基礎指南！](https://www.solwen.ai/posts/what-is-rag)
- 研究  [Wiki - WebP](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/WebP) 瀏覽器支援度 ==Conrad==
    - [Can I Use WebP](https://caniuse.com/?search=webp) 
        - Desktop Browser Supported
            - Chrome `Version 31` ( **2014/1/14** )
            - Edge `Version 18` ( **2018/11/13** )
            - Safari `Version 16` ( **2022/9/12** )
            - Firefox `Version 65` ( **2019/1/29** )
            - Opera `Version 19` ( **2014/1/28** )
            - QQ `Version 14.9` ( **2024/3/13** )
            - Baidu `Version 13.52` ( **2024/3/12** )
            - KaiOS `Version 3.1` ( **2021/9/15** )
        - Mobile Browser Supported
            - Chrome for Android `Version 130` ( **2024/10/14** )
            - Safari on iOS `Version 14` ( **2020/9/16** )
            - Samsung Internet `Version 4` ( **2016/4/19** )
            - Opera Mini `Version All` ( **2015/3/16** )
            - Opera Mobile `Version 12` ( **2012/2/27** )
            - UC Browser for Android `Version 15.5` ( **2024/3/11** )
            - Android Browser `Version 4.2` ( **2013/6/24** )
            - Firefox for Android `Version 130` ( **2024/9/3** )

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除

20241115 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3245【11/10】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3245)
  - 資料修正15項，11/13語法已開發完成，11/14已上線（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢測試中==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18) / ==11.08測試，開發與邏輯不符==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG ==測試中==
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 / 11.13通知測試
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急 / 11.12測試NG
    - FET: 11.12通知測試 ==修改中==
## done list
- 小成功和新陵園相關網域彙整 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EfZf5Jaq3PdGnsN3AhQW-CoBIIbeha-jiQDj3DalUZRFAw?e=Cu7qFq) ==david==
- 電子訃聞特殊需求取消
- 公司憑證 lungyengroup 更換作業 [url](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EZjrhS7_VHBNimVESa6AyooBtAoZ87EYS6OzGiGuaMprVQ?e=eKf5Bu) 2024/11/13 ==infra / david==
- 用一個簡單案例導入skywalking
## in process
- **配合NCC簡訊發送要求申請，確認簡訊發送結果** - ==jacky== 
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [ ] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
    - [ ] #3250【11/15】【DB】測試區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
:::spoiler <font color="#6759f4 ">管理費相關</font>
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
:::
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了123本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁、CMORD-訂單、CPCER-法會管理)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 11/14 回覆給FET ==david==
    - [ ] 盤活動圖是否圖片清晰或有無提供原圖檔或製圖腳本
    - [ ] FET丟剩下SD文件(CPCAS-案件管理、CMCMS-佣金)，剩23本
- **客戶專區開發，相關的程式運作理解** by ==小廖==
- **陵園服務商店** ==Conrad==

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [x] 操作時錯誤訊息
        - [x] 購物車有檢查哪些規則
    - [ ] GitMind - API [連結](https://gitmind.com/app/docs/mw6f3693)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] Jenkins 使用 `12.13.0` 但在本地端無法 `npm run dev`，所以要調整為 `14.21.3` 與本地端 Node 版本一致
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.21.3",
                "npm": "6.14.18"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`
    - [ ] 新增 `layouts/error.vue` 將發生 `404` `500` 導向 `error.vue`
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/` 頁面顯示異常，新增檢查 url 如果不正確導回首頁
    - [ ] **商品明細頁面** 原網址 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/00/1049/1` 變成 `https://bowbuy.lyls.com.tw/goods/` 會導回首頁但是會跳出三次錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`，導回首頁後不應該跳出錯誤訊息 `欄位服務單位，為必填`

- **電子訃聞後台** ==Conrad==
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "12.13.0",
                "npm": "6.12.0"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

- **電子訃聞前台** ==Conrad==
    - [ ] 中文難字在轉成訃聞內文時無法呈現正確的文字
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "12.13.0",
                "npm": "6.12.0"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)
## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::
## to do

- 上版作業交接(~~10月~~ 11月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證 lyls 更換作業 2024/12/10 ==infra / david / jacky==
- 龍易簽中信主機 lyls 憑證更換 2024/12/13 ==jacky==
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 客戶專區開發，新需求開發 by ==小廖==
- 電子訃聞新短網址token 引入，上版測試
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- 追蹤電子訃聞雅英的前後端排版問題
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 電子發票大平台歸戶功能開發(114/Q2/Q3)
- 電子發票上傳規格改版相關配合調整(114/Q3/Q4)
- KPMG年度資訊查核
- 陵園未完成項目盤點與開發順序確認(bug/爭議/回饋)==terence==


## 備忘
- 難字一周啥時上
- 研究 site 24*7 (一年美金 $460) ==Conrad== 
- 研究 [ZEGO即构科技](https://www.zego.im/) 看能不能找到實際應用的直播影片 ==Conrad==
- 研究 檢索增強生成（RAG）==Conrad==
    - [什麼是 RAG？初學者也看得懂的檢索增強生成（RAG）基礎指南！](https://www.solwen.ai/posts/what-is-rag)
- 研究  [Wiki - WebP](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/WebP) 瀏覽器支援度 ==Conrad==
    - [Can I Use WebP](https://caniuse.com/?search=webp) 
        - Desktop Browser Supported
            - Chrome `Version 31` ( **2014/1/14** )
            - Edge `Version 18` ( **2018/11/13** )
            - Safari `Version 16` ( **2022/9/12** )
            - Firefox `Version 65` ( **2019/1/29** )
            - Opera `Version 19` ( **2014/1/28** )
            - QQ `Version 14.9` ( **2024/3/13** )
            - Baidu `Version 13.52` ( **2024/3/12** )
            - KaiOS `Version 3.1` ( **2021/9/15** )
        - Mobile Browser Supported
            - Chrome for Android `Version 130` ( **2024/10/14** )
            - Safari on iOS `Version 14` ( **2020/9/16** )
            - Samsung Internet `Version 4` ( **2016/4/19** )
            - Opera Mini `Version All` ( **2015/3/16** )
            - Opera Mobile `Version 12` ( **2012/2/27** )
            - UC Browser for Android `Version 15.5` ( **2024/3/11** )
            - Android Browser `Version 4.2` ( **2013/6/24** )
            - Firefox for Android `Version 130` ( **2024/9/3** )

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除

20241108 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3233【11/4】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3233)
  - 資料已修改完畢（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18)==預計11.14可測試==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==11.07 因8.26字軌系統調整配號停用配號陵園部門，導致當下商城有收到中信刷卡但開不出發票，相關單號#3161==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG / 11.07測試NG
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 / 11.07通知測試 ==修改中==
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==11.07 已完成(2/3)排程修改，待遠傳回覆中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急
    - FET: ==預計測試日11.11==
## done list
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 小成功和新陵園相關網域彙整 [link](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EfZf5Jaq3PdGnsN3AhQW-CoBIIbeha-jiQDj3DalUZRFAw?e=Cu7qFq) ==david==
- 電子訃聞特殊需求取消

## in process
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [X] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
    - [ ] 有些使用到 ==dblink== 連銷售資料庫，然後再包成 view EX: cmord.vw_ly_tb_sales，目前 dev 資料庫沒設 dblink會連不到，若有相關 API 使用到會中途中斷。(但此議題應該FET要解決 [【6/24】銷售系統資料同步方式調整(技轉回覆)(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3065) 有關)
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [ ] 中信、富邦、LINEPAY 對帳排程相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 第三方金流使用到的相關參數 trace code 與資料流向確認
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園/小成功權限盤點交接**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [X] FET提供帳密
    - [ ] #3241【11/6】【DB】正式區資料庫帳號需補充之處(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3240【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p排程失敗說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3239【11/6】【DB】資料庫lyapidb01p/lycommission01p連結伺服器說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3235【11/5】【DB】資料庫lyapidb01p發行集說明(維護)(交接)==FET 11.22回覆==
    - [ ] #3243【11/7】【主機】s-paas-03和 04 主機路由問題(維護)(交接) 
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃(11.08)/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容(11.08)==
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
- **關於 DB 相關不在 Git 版控內的建議解法**==Jacky==
    - 10.24已寄出
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了90本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 10/23 回覆給FET ==david==
    - [ ] 待FET丟剩下模組並盤點
- **客戶專區開發，相關的程式運作理解** by ==小廖==
- **陵園服務商店** ==Conrad==

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
        - [ ] 操作時錯誤訊息
        - [ ] 購物車有檢查哪些規則
        - [ ] 補上 API
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "待 David 確認",
                "npm": ""
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`

- **電子訃聞後台** ==Conrad==
    - [x] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致 [文件](https://lungyen.sharepoint.com/:w:/s/msteams_e9c44c/EctM_X8ayx1NmDoxWd2BfvsB2oOfvIeRP3oaGh5PYp_JBQ?e=SzyUg8)
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "12.13.0",
                "npm": "6.12.0"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

- **電子訃聞前台** ==Conrad==
    - [ ] 中文難字在轉成訃聞內文時無法呈現正確的文字
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "待 David 確認",
                "npm": ""
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

- **陵園系統資料清理** ==Suwen==
    - [ ] [訂單與服務狀態](https://gitmind.com/app/docs/m56vhgcv)
## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::
## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證 lungyengroup 更換作業 [url](https://lungyen.sharepoint.com/:x:/s/msteams_e9c44c/EZjrhS7_VHBNimVESa6AyooBtAoZ87EYS6OzGiGuaMprVQ?e=eKf5Bu) 2024/11/13 ==infra / david==
- 公司憑證 lyls 更換作業 2024/12/10 ==infra / david / jacky==
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 客戶專區開發，新需求開發 by ==小廖==
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- skywalking的連動實作及分析 by ==小廖==
- 2025年度人力配置目標12人 by ==terence==
- 追蹤電子訃聞雅英的短網址新權限
- 追蹤電子訃聞雅英的前後端排版問題
- 電子發票大平台歸戶功能開發(114/Q2/Q3)
- 電子發票上傳規格改版相關配合調整(114/Q3/Q4)

## 備忘
- 難字一周啥時上
- 研究 site 24*7 (一年美金 $460) ==Conrad== 
- 研究 [ZEGO即构科技](https://www.zego.im/) 看能不能找到實際應用的直播影片 ==Conrad==
- 研究 檢索增強生成（RAG）==Conrad==
    - [什麼是 RAG？初學者也看得懂的檢索增強生成（RAG）基礎指南！](https://www.solwen.ai/posts/what-is-rag)
- 研究  [Wiki - WebP](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/WebP) 瀏覽器支援度 ==Conrad==
    - [Can I Use WebP](https://caniuse.com/?search=webp) 
        - Desktop Browser Supported
            - Chrome `Version 31` ( **2014/1/14** )
            - Edge `Version 18` ( **2018/11/13** )
            - Safari `Version 16` ( **2022/9/12** )
            - Firefox `Version 65` ( **2019/1/29** )
            - Opera `Version 19` ( **2014/1/28** )
            - QQ `Version 14.9` ( **2024/3/13** )
            - Baidu `Version 13.52` ( **2024/3/12** )
            - KaiOS `Version 3.1` ( **2021/9/15** )
        - Mobile Browser Supported
            - Chrome for Android `Version 130` ( **2024/10/14** )
            - Safari on iOS `Version 14` ( **2020/9/16** )
            - Samsung Internet `Version 4` ( **2016/4/19** )
            - Opera Mini `Version All` ( **2015/3/16** )
            - Opera Mobile `Version 12` ( **2012/2/27** )
            - UC Browser for Android `Version 15.5` ( **2024/3/11** )
            - Android Browser `Version 4.2` ( **2013/6/24** )
            - Firefox for Android `Version 130` ( **2024/9/3** )

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除

20241101 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18)==預計11.14可測試==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==預計10.30可測試==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 ==修改中==
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==10.24 Skywalking恢復，問題查找中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
- [#3084【7/4】【案件模組】案件結案往生者位置資訊寫入有誤(非CR)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3084)
    - LY: 10.16 改緊急
    - FET: ==預計測試日10.30==
## done list
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 無線固定ip申請完畢 by ==david==
- **遠傳VPN事宜** ==terence/david==

## in process
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [ ] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園權限**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [ ] 遠傳回覆 
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃/LY提供DB VM(10.29已提供)==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容==
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
- **關於 DB 相關不在 Git 版控內的建議解法**==Jacky==
    - 10.24已寄出
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了90本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 10/23 回覆給FET ==david==
    - [ ] 待FET丟剩下模組並盤點
- **客戶專區開發，相關的程式運作理解** by ==小廖==
- **陵園服務商店** ==Conrad==

    - [X] 泳道圖 [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y)
    - [X] `Playwright` 寫腳本用在 `UAT` 註冊一般戶和公司戶
        ```shell
        npx playwright test --headed
        ```
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.21.3",
                "npm": "6.14.18"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認
    - [ ] `nuxt.config.js` 修改 `head: { title }` 和各 `pages/*` 的 `title`

- **電子訃聞後台** ==Conrad==
    - [ ] 喪家禮俗提醒 -> 表單欄位 `提醒內容` ( UAT 和 Prod ) 畫面呈現不一致
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "16.20.2",
                "npm": "8.19.4"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

- **電子訃聞前台** ==Conrad==
    - [ ] 中文難字在轉成訃聞內文時無法呈現正確的文字
    - [ ] `package.json` 增加
        ```json
        {
            "engines": {
                "node": "14.21.3",
                "npm": "6.14.18"
            }
        }
        ```
    - [ ] `package.json` 將 `dependencies` 和 `devDependencies` 套件版本數字前方的符號移除且填上正確使用的版本號，正確的版本號要在 `package-lock.json` 確認

## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::
## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證https更換作業(12月) ==待Hank發起==
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 客戶專區開發，新需求開發 by ==小廖==
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- skywalking的連動實作及分析 by ==小廖==
- 2025年度人力配置目標12人 by ==terence==

## 備忘
- 難字一周啥時上
- 研究 site 24*7 展誠 下周五

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除

20241025 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3223【10/22】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3223)
  - 資料已修改完畢（完成）
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14(回覆10.18)==預計11.14可測試==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==預計10.30可測試==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11 / 10.18測試NG / 10.24測試NG
    - FET: 10.18通知測試 / 10.24通知測試 ==修改中==
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: 10.14 ==10.24 Skywalking恢復，問題查找中==
- [#3224【10/24】【訂單模組】【訂單取消換約金額有誤】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3224)
    - LY: 10.24
    - FET: ==待處理==
## done list
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 無線固定ip申請完畢 by ==david==
- **遠傳VPN事宜** ==terence/david==

## in process
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [ ] 佣金模組dev用DB已有，待調整佣金模組配置檔本地開發端連
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園權限**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [ ] 遠傳回覆 
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==待FET調整計劃/LY提供DB VM==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
    - 計劃內容：FET 10/22提供，10/23與FET討論後需再調整內容
- **新陵園佣金資料庫合併**==terence/suwen==
    - 目標：佣金資料庫合併回主資料庫Server中
    - 施作方式：10.23與FET確認，可同Server發行/訂閱，需重新調整計劃
    - 計劃內容：FET 10.18提供==待FET重新調整計劃內容==
- [**(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**](https://reurl.cc/jy0Qoq) ==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- [**(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**](https://reurl.cc/rvW34y)==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
- **關於 DB 相關不在 Git 版控內的建議解法**==Jacky==
    - 10.24已寄出
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供) 
    - SD文件內撰寫的API整理 [連結](https://gitmind.com/app/docs/mii3klyc)
    - [X] FET 丟了90本，以下模組(CMATH-權限, CMBIL-帳務, CMCST-客戶, CMFNC-財務, CMINV-發票, CMPRD-產品, CPDSH-Dashboard, CPSRO-商品訂購, SYOPS-日常維護, SYSGP-首頁)，盤 ==open-api yml檔案==、==API_Spec EXCEL==、==資料表== - 10/23 回覆給FET ==david==
    - [ ] 待FET丟剩下模組並盤點
- **客戶專區開發，相關的程式運作理解** by ==小廖==
- **陵園服務商店 - 泳道圖** [連結](https://gitmind.com/app/docs/f2n5h53y) by ==Conrad==

## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::
## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證https更換作業(12月) ==待Hank發起==
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 客戶專區開發，新需求開發 by ==小廖==
- 電子訃聞與skywalking的連動環境架設 by ==小廖==
- skywalking的連動實作及分析 by ==小廖==
- 2025年度人力配置目標12人 by ==terence==

## 備忘
- 難字一周啥時上
- 研究 site 24*7 展誠 下周五

## 提醒 VPN
- 一個月內沒有使用權限會被移除

20241018 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，已上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05 / 10.14==10.18可回覆完成時間==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==待遠傳提供新評估資料==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議\10.16召開階段上線說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET: ==09.16確認為換約問題，與#3190相關==
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: ==10.14回覆需先恢復Skywalking，再查找原因==

## done list
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，根據版本有差異的部分，將問題提出 by ==小廖==
- 客戶專區開發，前台本地開啟運作 by ==小廖==
- 無線固定ip申請完畢 by ==david==

## in process
- **local端build新陵園專案 (95%)** - ==david== 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - [X] 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [PPT連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) 。<font color="red">9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」</font>
    - [X] 先使用FET提供的 local配置試Build與微調
    - [X] 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01(除了佣金)、Redis連自己本機 
    - [ ] 佣金模組的尚未有dev用DB
- **新陵園程式相關 trace** - ==david== 
    - [ ] 各模組配置文件 application.properties 客製化的參數進行 trace
- **新陵園權限**
    - [x] [盤點給過的新陵園權限](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g) 9/26  ==david==
    - [X] [請FET盤點帳密](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/Efwp2JNaxsFJpxa9LZkeCE4BQqh76hgU4NByYdBnsGJQsA) 10/08 ==terence==
    - [ ] 遠傳回覆 
- **小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）**==terence/suwen==
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：10.15與FET會議達成共識==FET 10.21提供測試區計劃與Infra需求項目==
        - 測試區：先進行測試區DB升級
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)
        - 先建環境：以測試區參數進行測試
    - 內部作業盤點：
        - ==資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料==
        - 網站切換/主機基本安裝與設定(Hank)
        - 其他系統/第三方介接盤點(電子訃聞/客戶專區/龍易簽/投資系統)
        - 各階段驗證項目(電子訃聞-完成/客戶專區-挑選標的/龍易簽-完成/投資系統-完成)
- **排查小成功前端優化改善之處(10.14)** - ==Jacky & 小廖==
- **(龍易簽/業行)管理費調整/蓮位工本費分期需求確認**==Jacky/suwen==
    - [x] 使用銷售系統SP/function盤點
    - [x] 畫面預計修改數量盤點
    - [ ] 修改需求確認(含報表中心查詢)
- **(客戶專區/服滿)管理費調整需求確認**==Jacky/suwen==
    - [x] 修改需求初步確認
    - [ ] 修改需求最終確認
- **陵園系統SD審閱** (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\20241016 起提供)
- **客戶專區開發，相關的程式運作理解** by ==小廖==
- **遠傳VPN事宜** ==terence/david==
## MSsql to Mysql
:::spoiler <font color="#6759f4 ">展開內容</font>
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>
:::
## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證https更換作業(12月) ==待Hank發起==
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請
- 陵園複雜查詢處理方式(例：日常通知)
- 客戶專區開發，新需求開發 by ==小廖==

20241011 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，待上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間(尚未回覆)==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==會議10.16召開==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 / 10.08 跨模組現行無法控制同一transition
    - 08.22 LY: ==待遠傳回覆修改評估內容==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET: ==09.16確認為換約問題，與#3190相關==
- [#3208【10/04】【批次】執行異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3208)
    - LY: 10.04
    - FET: ==待重跑排程==
## MSsql to Mysql
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>

## done list
- CR爭議再分類 by ==suwen &terence== (09.13回遠傳 / 09.18遠傳會議  / 09.26優先順序再分類完成)
- SD文件定義
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，根據版本有差異的部分，將問題提出 by ==小廖==
- 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) by david

## in process
- local端build新陵園專案 (95%) by david 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - 9/10已提供提問配置文件 PPT 給 Kent。9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」
    - 先使用FET提供的 local配置試Build與微調 (OK)
    - 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01、Redis連自己本機 ==in process==
-  [新陵園權限盤點](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g)   ==david==
- 小成功與新陵園環境升級~~合併~~（AP/DB）
    - 目標：AP/DB升級，測試區DB升級
    - 施作方式：
        - 測試區：==先進行測試區DB升級==
        - 正式區：以兩階段方式進行(先建後拆)==需與遠傳確認施作方式==
        - 先建環境：電子訃聞：正式區資料庫
    - 內部作業盤點：
        - ==先建後拆測試使用測試區環境參數，資料庫依各系統狀況選擇還原正式區或測試區資料(Terence)==
        - 網站切換(Hank)
        - 第三方介接（Hank）
        - 其他系統介接(Allen/Terence/Suwen/雅英)
        - 上線確認方式(Allen/Terence/Suwen/雅英)
- 排查小成功前端優化改善之處(10.14) - ==Jacky & 小廖==
- 管理費調整需求確認(客戶專區/龍易簽)/蓮位工本費分期(龍易簽)
    - 龍易簽(業行)使用銷售系統SP/function盤點
    - 龍易簽畫面預計修改數量
    - 龍易簽報表中心查詢修改

## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==
- APP API formate by ==terence==
- 公司憑證https更換作業(12月)
- 公司合併上線參數調整(114/03月)金流部分財務需先申請


20241004 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3204【9/30】【案件管理】結案案件處理(LY)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3204)
    - SQL開發語法已完成，已轉發上線完成，資料驗證完成，10/04已結案 ==(完成)==
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: 10.01 ==訂購人查詢已調整，待上線；往生者查詢待調整==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間(尚未回覆)==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==會議待安排==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET: ==09.16確認為換約問題，與#3190相關==
## MSsql to Mysql
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>

## done list
- CR爭議再分類 by ==suwen &terence== (09.13回遠傳 / 09.18遠傳會議  / 09.26優先順序再分類完成)
- SD文件定義
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，根據版本有差異的部分，將問題提出 by ==小廖==
- 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) by david

## in process
- local端build新陵園專案 (90%) by david 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - 9/10已提供提問配置文件 PPT 給 Kent。9/12 Kent：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」
    - 先使用FET提供的 local配置試Build與微調 (OK)
    - 調整所有模組配置檔 for 本機dev用，並且調整資料庫連 dev-lyapdb01、Redis連自己本機 ==in process==
-  [新陵園權限盤點](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g)   ==david==
- 小成功與新陵園環境合併（AP/DB）
    - 目標：正式區AP/DB合併，測試區DB合併
    - 合併架構說明 ==待確認==
    - 內部作業盤點：==網站切換(Hank)/第三方介接（Hank）/其他系統介接(Allen/Terence/Suwen/雅英)/上線確認方式(Allen/Terence/Suwen/雅英)==
- 排查小成功前端優化改善之處(10.14) - ==Jacky & 小廖==

## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版目前推到本機都無法 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==
- 上版作業交接(10月)  by ==terence==

20240927 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3198【9/24】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3198)
    - SQL開發語法已完成，已轉發上線完成，資料驗證完成，9/26已結案 ==(完成)==
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.05上線==本月佣獎金額已確認完畢，主管審核完畢(完成)==
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 / 09.18 / 09.20 / 9.23上線 ==(完成)==
- [#3122 【7/28】【案件申請,商品訂購,服務查詢】【等候時間過久】(緩慢)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3122)
    - LY: 09.20 / 09.24 / 09.25
    - FET: ==尚未回覆==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間(尚未回覆)==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==會議預計安排在09.23當週==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==

- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET: ==09.16確認為換約問題，與#3190相關==
## MSsql to Mysql
<iframe src="https://gamma.app/embed/28ieabok70bnwdq" style="width: 700px; max-width: 100%; height: 450px" allow="fullscreen" title="MS SQL 轉至 MySQL 專案計畫書"></iframe>

## done list
- CR爭議再分類 by ==suwen &terence== (09.13回遠傳 / 09.18遠傳會議  / 09.26優先順序再分類完成)
- SD文件定義
- 電子訃聞需求開發，測試初版完成，下一階段要全盤開測 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，後台基於多個樣式的需求，將圖表功能修正 by ==小廖==
- 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) by david

## in process

- local端build新陵園專案 (85%) by david 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - 9/10已提供提問配置文件 PPT 給 Kent。==9/12 Kent==：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」
    - 現況使用FET提供的 local配置試Build與微調，待梳理與設定好本地使用的配置文件
-  [新陵園權限盤點](https://lungyen-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/EZhUxQgf2E9Ko7c6ORd6IWIBGubri27p8cZWoxZ9AMJG6g)   ==david==
- 龍巖APP 中信支付SDK釐清 by terence
- 龍易簽: Review 09.11 龍易簽技轉會議 - ==jacky==
    - 共六項追蹤議題，已完成。
- 龍易簽: 本地啟動技術手冊 - ==jacky==
    - 共五項，已完成。
- 電子訃聞需求開發，相關功能及需求，自我測試及優化加速 by ==小廖==

- 小成功與新陵園環境合併（AP/DB）
    - 目標：正式區AP/DB合併，測試區DB合併
    - 合併架構說明 ==待確認==
    - 內部作業盤點：==網站切換(Hank)/第三方介接（Hank）/其他系統介接(Allen/Terence/Suwen/雅英)/上線確認方式(Allen/Terence/Suwen/雅英)==

## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，全盤測試 by ==雅英==
- 電子訃聞需求開發，前、後台難字上版測試 by ==小廖==
- 電子訃聞需求 #2935新增「法事疏文」功能 確認是還需要再與USER討論 by ==雅英==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==

20240920 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.05上線==本月佣獎金額已確認完畢，待主管審核==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==會議預計安排在09.23當週==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 / 09.18 / 09.20 / 9.23上線 ==LY 09.20確認資料；預計09.23上線==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET: ==09.16確認為換約問題，與#3190相關==
## done list
- CR 爭議分類, 需再釐清龍巖的掛案(09.18完成)
- 龍易簽: 系統操作說明第二場(09.13完成)
- 資訊安全稽核缺失事項處理(09.16寄出)
- SD文件定義
- 電子訃聞需求開發，雅英口頭說要修改的部分，修正完畢 by ==小廖==
- 電子訃聞需求開發，後台難字系統導入完畢 by ==小廖==
- 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) by david

## in process

- local端build新陵園專案 (70%) by david 
    - 專案共11包後端、15包前端。
    - 9/10已提供提問配置文件 PPT 給 Kent。==9/12 Kent==：「此應為維運的議題，目前內部討論中，暫時會先以處理 Defect 為主。」
    - 現況使用FET提供的 local配置試Build與微調，待梳理與設定好本地使用的配置文件
- 龍巖APP 中信支付SDK釐清 by terence
- 龍易簽: Review 09.11 龍易簽技轉會議 - ==jacky==
    - [x] 重產契約的部份
    - [ ] word to pdf資料處理流程
    - [x] 報價單重產的部份流程
    - [x] Documents4j Server word是否含有office元件
    - [ ] 114/115 linux建置元件
    - [x] 中信api資料流程圖
- 龍易簽: 本地啟動技術手冊 - ==jacky==
    - 共五項，完成兩項。
- 電子訃聞需求開發，相關功能及需求，自我測試及優化加速 by ==小廖==
- CR爭議再分類 by ==suwen &terence== (09.13回遠傳 / 09.18遠傳會議)
- 小成功與新陵園環境合併（AP/DB）
    - 目標：正式區AP/DB合併，測試區DB合併
    - 合併架構說明 ==待確認==
    - 內部作業盤點：==網站切換(Hank)/第三方介接（Hank）/其他系統介接(Allen/Terence/Suwen/雅英)/上線確認方式(Allen/Terence/Suwen/雅英)==

## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，等待測試及修正 by ==雅英==
- 電子訃聞需求 #2935新增「法事疏文」功能 待確認需求 by       ==雅英==
- 電子訃聞需求 版面版本與遠傳討論  by ==terence==

20240913 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3173【9/2】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3173)
    - ==9/5 SQL開發語法已完成，已轉發上線完成，資料驗證完成，已結案==
- [#2253【11/23】【通知平台】回覆狀態有誤](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - ==09.10上線（完成）==
- [#3164【8/27】【財務模組】營收日報、發票明細表、轉出傳製票，福田8/10漏顯示手開發票金額(需補POS發票)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3164)
    - LY: 08.27 / 08.28 提出需詳細說明 / 09.05 報表有誤
    - FET:08.29 回覆完畢 / ==09.12查看未有上版記錄但prod已更新（完成）==
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢（完成），問題排查中==
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.05上線==本月佣獎金額已確認完畢，待主管審核==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上==會議預計安排在09.23當週==(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: 09.09提供時程與報價
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 / 09.18 / 09.20上線 ==FET 09.14重跑資料；LY 09.16確認資料==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==

- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- [#3180【9/8】【商品訂購】【發票資訊已選手機條碼但還是可以印出紙本發票】](http://192.168.3.56/redmine/issues/3180)
    - LY: 09.11
    - FET:  ==維運方式問題延宕中 kent口頭回覆加log==
## done list
- CR 爭議分類, 需再釐清龍巖的掛案
- 客戶專區raw data和processed data的運作邏輯說明
- SD文件定義
- Lab DB：dev-lyapdb01 小成功與新陵園資料庫已還原設定完成
- 電子訃聞需求開發，雅英口頭說要修改的部分，修正完畢 
by ==小廖==
- 給 FET 新陵園配置文件提問 PPT 9/10 [連結](https://lungyen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/david_chang_lungyen_onmicrosoft_com/ET8XmmZJ-kVLvQaNBAN1DQYBd-Gb6cEsANG9zJGxDPeH6g) by david

## in process

- local端build新陵園專案 (60%) by david 
    - 專案共11包後端、15包前端
    - 9/10已提供提問配置文件 PPT 給 Kent，等待回覆
    - 現況使用FET提供的 local配置試Build與微調，待梳理與設定好本地使用的配置文件
- 龍巖APP 中信支付SDK釐清 by terence
- 龍易簽: Review 09.11 龍易簽技轉會議 - ==jacky==
    - [x] 重產契約的部份
    - [ ] word to pdf資料處理流程
    - [x] 報價單重產的部份流程
    - [x] Documents4j Server word是否含有office元件
    - [ ] 114/115 linux建置元件
    - [x] 中信api資料流程圖

- 龍易簽: 本地啟動技術手冊 - ==jacky==
    - 共四項，完成兩項。
- ~~POS系統-加值中心上傳空白發票被財政部退?~~
- ~~客戶專區: 龍巖 APP 接口 - ==jacky==~~
- 龍易簽: 系統操作說明第二場(預計09.16~20安排會議) - ==suwen==
- 電子訃聞需求開發，相關功能及需求，自我測試及優化加速 by ==小廖==
- CR爭議 by ==suwen &terence== (09.13回遠傳 / 09.18遠傳會議)
- 電子訃聞需求開發 #2935新增「法事疏文」功能 待開發 by
==小廖==
- 小成功與新陵園環境合併（AP/DB）
    - 目標：正式區AP/DB合併，測試區DB合併
    - 合併架構說明 ==待確認==
    - 內部作業盤點：==網站切換(Hank)/第三方介接（Hank）/其他系統介接(Allen/Terence/Suwen/雅英)/上線確認方式(Allen/Terence/Suwen/雅英)==

## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，等待測試及修正 by ==雅英==
- 資訊安全稽核缺失事項處理 - ==suwen &terence==
- 電子訃聞需求 #2935新增「法事疏文」功能 待確認需求 by       ==雅英==

20240906 部會
=======================
## Redmine進度追蹤
- [#3173【9/2】【案件管理】結案案件處理](http://192.168.3.56/redmine/issues/3173)
    - ==9/5 SQL開發語法已完成，已轉發上線完成，資料驗證完成，已結案==
- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - FET: 08.29(回覆09.20) / 09.05==09.20可回覆完成時間==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: ==計畫 9/6前 提供時程與報價==
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==
- [#2253【11/23】【通知平台】回覆狀態有誤](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - ==待上線 (請FET 9/10前上線)==
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 / 09.18 上線 ==請LY驗測資料(預計9/11完成)==
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.04 ==9.5已上線==
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==08.30資料已修改完畢==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:09.05(回覆已先壓縮正式區log)  ==尚未回覆原因與使用空間說明==
- [#3164【8/27】【財務模組】營收日報、發票明細表、轉出傳製票，福田8/10漏顯示手開發票金額(需補POS發票)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3164)
    - LY: 08.27 / 08.28 提出需詳細說明
    - FET:==08.29 回覆完畢，餘資料補完後報表問題持續修改==
- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==


## done list
- CR 爭議分類, 需再釐清龍巖的掛案
- 客戶專區raw data和processed data的運作邏輯說明
- SD文件定義
- Lab DB：dev-lyapdb01 小成功與新陵園資料庫已還原設定完成
- 電子訃聞需求開發，雅英測試後的口頭修正 
#2931可依個案產出二個電子訃聞連結網址 優化畫面顯示以及操作訊息 by ==小廖==

## in process
- 龍嚴APP 中信支付SDK釐清 by terence
- 新陵園 配置文件PPT 9/10 by david
- 小成功技轉文件確認
- ![image](https://hackmd.io/_uploads/BypqekunA.png)
- POS系統-加值中心上傳空白發票被財政部退?
- 龍易簽: 本地啟動技術手冊 by Jacky
- 客戶專區: 龍巖 APP 接口 by Jacky
- #2931可依個案產出二個電子訃聞連結網址 後端串聯及喪家登陸的修正 by 小廖
## to do
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- 電子訃聞需求開發，#2931可依個案產出二個電子訃聞連結網址 後台跟喪家登陸的串聯特殊顯示 by ==小廖==

20240830 部會
=======================
## Redmine進度追蹤

- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - 08.29 FET: ==預計09.20完成==
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上(07.15 開需求說明會議\08.28 召開修改說明會議)
    - FET: ==計畫 9/6前 提供時程與報價==
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: ==請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。==
- [#2253【11/23】【通知平台】回覆狀態有誤](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - ==待上線==
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 上線 ==待遠傳整理問題點==
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.04 ==08.28開始資料確認中==
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
    - LY: 08.15 / 08.22 / 08.26 (FET:預計08/26完成) / 08.27
    - FET: 08.29==預計08/30完成==
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 08.06 / 08.12 / 08.26 / 08.29
    - FET:  ==尚未回覆說明與處理==
- [#3164【8/27】【財務模組】營收日報、發票明細表、轉出傳製票，福田8/10漏顯示手開發票金額(需補POS發票)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3164)
    - LY: 08.27 / 08.28 提出需詳細說明
    - FET:  ==08.28回覆==
- [#3165【8/28】【O2O】客戶刷卡有成功 訂單卻未成立](http://192.168.3.56/redmine/issues/3165)
    - LY: 08.28
    - FET:  ==尚未回覆==
- 0829正式區log已增至348G原因與解法
    - FET:  ==尚未回覆==
## Done list
- 日後每周五下班前發redmind 緊急類型給廠商與相關人 - Suwen
- 日後每周五下班前發resource需求給廠商 - Jacky
    - 小成功: 技轉手冊 (2024/08/12 mail FET)
    - 龍易簽:
        - 中信虛擬帳號用主機上的 Source Code
            - 08.21收到檔案
            - 08.28 local端build龍易簽(SARP_RECEIVE_PAYMENT_INFO_API) - david ==Done==
        - 契約生成 Source Code
            - 08.21收到檔案，Kapa 說就只有那兩個 jar檔案 
- 小成功 -> 技轉文件與會議安排 -> 由遠傳拉會議 ==9/4==
- 整理CR原因清單 - suwen ==待與Terence說明==
- java coding style 規範 - terence & david
- 電子訃聞需求開發，#2931可依個案產出二個電子訃聞連結網址 第一部分複製相同副本，讓使用者可以操作不同STYLE by ==小廖==

## in progress
- local端build新陵園專案 & 梳理配置 - david(15%)
    - McAfee 防毒程式佔了 ==8081 port==，但新陵園的產品模組本機配置會是使用 8081 port，所以若要調整 8081 port成別的 port 需要動到很多地方的配置，infra 能否針對單獨電腦把 McAfee 8081 port 換成其他 port?)
    - 嘗試在我的 48G RAM 的 NB 要全啟新陵園所有程式，約啟到8個前端、5個後端 ==OOM==了。所以無法整個專案都本機啟動，故要本機DEBUG僅能分模組啟。(PS. 基本必啟的為，後端 sysgp-module、cmath-api；前端 sysgp-backstage)
    ![image](https://hackmd.io/_uploads/H1-g8iaj0.png)
    - ==新陵園相關的maven專案程式統計==
        - 11個後端 (補充：其中有兩個是module、以及有一個 batch)
        - 15個前端 (補充：其中有兩個是O2O前端前台、以及有一個 PAYMENT獨立支付網站畫面)

- local端build投資系統 - terence (10%)
- 客戶專區study - jacky(10%)
    - Local 建置啟動
    - 架構理解、需求單
- 與開發部後續人力配置計畫  - ==suwen &terence==
- 軟體需求單format公版 - ==suwen & terence & allen==
- ==9/2 跟協理報佣金的進度==
- SD文件進度： 
    ![image](https://hackmd.io/_uploads/Bka9qYYsR.png)
    8/29 PMO會議，<font color="red">遠傳主張會納入”超出預期工項”追加之費用</font> --> 請遠傳針對”商品訂購”範本標注有哪一些項目是超出範圍的，再將範本文件==9/5前==提供給龍巖。

## to do list
- 整理公司現有系統架構與開發環境 -> Allen & Andy & Terence
- 新陵園 
    - 各模組 Spring Boot  applicaion.properties 配置文件內部參數說明 ==待提供==
    ==8/21提供==
        08/22(四)FET提供(訂單/案件/財務)模組SD文件產出時程==待提供==
        08/23(五)FET提供剩餘其他模組SD文件產出時程==待提供==
- [其他]
    - 小成功程式開發上版 維運處理 -> 協議由遠傳進行上版（配套待確認）
- 遠傳新版維運合約預計下周提供 -> 遠傳 peggy(8/22PMO會議紀錄改9/20) ==09.20提供==
~~- 請hank多建一台 新陵園dev DB 主機：dev-lyapdb01 (需求單H03-2408-0163)
(小成功資料庫正式區去除log/tempdb約快80G，新陵園15G)
(OS與資料庫版本需考慮TLS與授權費用)
    - 客戶專區/龍易簽DB由lysql2016test缷離後搬移至新主機(完成)
    - 電子訃聞DB由lysql2016test備份bak還原至新主機(完成)
    - 投資系統DB請Hank還原資料庫至新主機(完成)~~
    - 陵園系統DB需等遠傳壓縮log後才能還原==待完成==
- 龍嚴APP 開發者帳號: Ios 之後hank提供/ Android 要新申請
- Swagger 看能否切出來
客戶專區- SPG/view0/view1 9/2 說明


20240823 部會
=======================
## Redmine進度追蹤

- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - 時程待 FET 提供
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083)
    - LY: User 希望年底上
    - FET: 計畫 08.30 提供時程
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144)
    - 08.20 FET: 延長等待 api 回應時間
    - 08.22 LY: 請 FET 提供具體解法，並免類似錯誤再發生。
- [#2253【11/23】【通知平台】回覆狀態有誤](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 改成 10 mins
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)
    - LY: 09.10 上線
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)
    - LY: 09.04
- [#3149【8/15】【訂單模組】服務狀態異常](http://192.168.3.56/redmine/issues/3149)
- [#3159【8/15】【8/23】資料庫主機空間使用說明與整理(維護)](http://192.168.3.56/redmine/issues/3159)
    - LY: 先前已提問，FET 未回應。


## Done list
- 日後每周五下班前發redmind 緊急類型給廠商與相關人 - Suwen
- 日後每周五下班前發resource需求給廠商 - Jacky
    - 小成功: 技轉手冊 (2024/08/12 mail FET)
    - 龍易簽:
        - 中信虛擬帳號用主機上的 Source Code (08.21收到檔案，待確認)
        - 契約生成 Source Code (08.26收到檔案，待確認)
- 研究 swagger.io - jacky
- 電子訃文處理難字需求 - 天空樹
- 小成功 -> 技轉文件與會議安排 -> 由遠傳拉會議 ==9/4==
- 整理CR原因清單 - suwen
- 龍易簽 -> 中信虛擬帳號即時通知用主機上的 source code & 轉檔用.JAR 



## in progress
- local端build新陵園專案 - david(10%)
- - SD文件進度： 
        ![image](https://hackmd.io/_uploads/Bka9qYYsR.png)


## to do list
- 整理公司現有系統架構與開發環境 -> Allen & Andy & Terence
- 新陵園 
    - table schme 更新文件 ==08/19提供== (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\table schema_0819)
    - 各模組 Spring Boot  applicaion.properties 配置文件內部參數說明 ==待提供==
    ==8/21提供==
        08/22(四)FET提供(訂單/案件/財務)模組SD文件產出時程==待提供==
        08/23(五)FET提供剩餘其他模組SD文件產出時程==待提供==
        
- [其他]
   
    - 小成功程式開發上版 維運處理 -> 協議由遠傳進行上版（配套待確認）
- 遠傳新版維運合約預計下周提供 -> 遠傳 peggy(8/22PMO會議紀錄改9/20) ==未提供==
- 請hank多建一台 新陵園dev DB(需求單H03-2408-0163)
(小成功資料庫正式區去除log/tempdb約快80G，新陵園15G)
(OS與資料庫版本需考慮TLS與授權費用)
    - 客戶專區/龍易簽DB由lysql2016test缷離後搬移至新主機
    - 電子訃聞DB由lysql2016test備份bak還原至新主機
    - 投資系統DB請Hank還原資料庫至新主機
    
|         |                      |
|---------|----------------------|
| **CPU**     | 8 核心                |
| **Memory**  | 16 GB                |
| **OS**      | Windows Server 2019   |
| **Program** | MS SQL Server 2019 Developer |
| **Storage** | C 槽 120 GB / D 槽 300 GB |
~~請hank掛vm裝codimd 環境~~
- 龍嚴APP 開發者帳號: Ios 之後hank提供/ Android 要新申請

- 新陵園: YML 配置文件說明 (2024/08/13 mail FET) ==未回覆==
- Swagger 看能否切出來
- EOB 程式碼比對確認(線上與git version)


20240816 部會
===
[TOC]
## Redmine進度追蹤

- [#3083 【日常通知】法會及節慶服務執行相關簡訊通知作業需過濾密戶](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083) -> 時程待提供
- [#2661(需求)【商品訂購】將儀式廳預約與師父預約移到商品訂購](http://192.168.3.56/redmine/issues/3083) -> User希望年底上, 請遠傳提供時程 (8/30提供報價) 
- [#3144【訂單管理】當天訂單取消未完成，發票卻全部作廢](http://192.168.3.56/redmine/issues/3144) -> 8/20 遠傳回覆API回應時間處理，但未回覆遇此情況如何確保訂單與發票資料處理能一致，8/22再指回予遠傳
- [#2253【11/23】【通知平台】回覆狀態有誤](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253) -> 請遠傳說明NT703機制
- [#2954【5/15】【法會模組】【正式區法會預算資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2253)-> 8/22高階會議提出調整時程
- [#2771【3/18】【佣金】【正式區佣金資料補入】](http://192.168.3.56/redmine/issues/2771)-> 需確認新版時程


## Done list
- 龍易簽 build code success -> Jacky
- 客戶專區 build code success -> David
- SSM API build code success  ->  David
- 日後每周五下班前發redmind 緊急類型給廠商與相關人 - Suwen
- 日後每周五下班前發resource需求給廠商 - Jacky
    - 小成功: 技轉手冊 (2024/08/12 mail FET)
    - 龍易簽:
        - 中信虛擬帳號用主機上的 Source Code (2024/08/13 mail FET)
        - 契約生成，是否只需要 documents4j-server-standalone-shaded.jar 和 java -jar documents4j-client-standalone-1.1.7-shaded.jar 兩個 jar 檔案，請再提供檔案。
    - 新陵園: YML 配置文件說明 (2024/08/13 mail FET)
- 龍嚴APP - 資安檢測為L3等級, 費用180k


## in progress
- 研究 swagger.io - jacky
- local端build新陵園專案 - david
- 電子訃文處理難字需求 - 天空樹
- 整理CR原因清單 - suwen
- 確認舊維運合約內容 - terence


## to do list
- 整理公司現有系統架構與開發環境 -> Allen & Andy & Terence
- 新陵園 
    - table schme 更新文件 ==08/19提供== (\\lyshare\全體員工共用\資訊部\TrackII\陵園系統\SD文件 (New)\table schema_0819)
    - 各模組 Spring Boot  applicaion.properties 配置文件內部參數說明 ==待提供==
    - SD文件進度： 
        08/21(三)中午前LY提供(訂單/案件/財務)之外模組產出順序清單==8/21提供==
        08/22(四)FET提供(訂單/案件/財務)模組SD文件產出時程==待提供==
        08/23(五)FET提供剩餘其他模組SD文件產出時程==待提供==
        
- [其他]
    - 小成功 -> 技轉文件與會議安排 ==未提供== -> 由遠傳拉會議9/4
    - 龍易簽 -> 中信虛擬帳號即時通知用主機上的 source code & 轉檔用.JAR ==待提供==
    - 小成功程式開發上版 維運處理 -> 協議由遠傳進行上版（配套待確認）
- 遠傳新版維運合約預計下周提供 -> ==遠傳 peggy(8/22)待提供==
- 請hank多建一台 新陵園dev DB(需求單H03-2408-0163)
(小成功資料庫正式區去除log/tempdb約快80G，新陵園15G)
(OS與資料庫版本需考慮TLS與授權費用)
    - 客戶專區/龍易簽DB由lysql2016test缷離後搬移至新主機
    - 電子訃聞DB由lysql2016test備份bak還原至新主機
    - 投資系統DB請Hank還原資料庫至新主機
    
|         |                      |
|---------|----------------------|
| **CPU**     | 8 核心                |
| **Memory**  | 16 GB                |
| **OS**      | Windows Server 2019   |
| **Program** | MS SQL Server 2019 Developer |
| **Storage** | C 槽 120 GB / D 槽 300 GB |
~~請hank掛vm裝codimd 環境~~
- 龍嚴APP 開發者帳號: Ios 之後hank提供/ Android 要新申請



小成功技轉的時程 分階段先取回
維運跟開發分開