---
# System prepended metadata

title: 会議議事録2020/1/21

---

# 会議議事録2020/1/21

## 進捗
### 山野
クラウドファンディング
・香川にてチラシの頒布。
・クラウドファンディングについての宣伝。
　ー＞進捗が良くないのでアドバイスを運営の方に打診。
　　　後述する。
プログラム
・Jetsonについて環境を作る予定が間に合わず。
　学会論文がひとまず提出できたので今週中には行える。
その他
・運営との会談が急遽あったのでその応対。
・論文を間に合わせてた。
・土佐電子さんへの連絡済み

### 藤田
・ヒーロー
　カメラの固定位置を変えてジンバルが上を向けるようにした
　土佐電子さんのメカナムが使えるように再設計、必要部品のリストアップまで完了
　(追加で8800円必要 + 呉高専で軸のキー溝追加工)
　残タスク: 外装パネルと弾倉の改良 (終了時期未定)
 
・哨兵
　射出機構とジンバルの設計が終わった
　購入物品のリストアップをした
　　---- ミスミ支援は満額使用、追加で2万円程度必要
　残タスク: エンコーダおよび電装系の配置、呉高専組に投げる図面製作(今週中)

### 岡田
・哨兵
メイン制御基板設計終了
全体の電気系の構想はほぼ固まった。

・ヒーロー
画像処理のデータに合わせてそれっぽくジンバルが移動するようにした。
画像処理ソフトのバグ修正待ち状態。

### 福永
購入物品
・モノタロウで購入したものは届いた
・ミスミは古本さん経由で呉に送ってもらう

3Dプリンタ部品などは製作開始
テスト期間などで歩兵製作が遅れる

### 八塚
福永と同じく物品待ち

### 森
基板設計が完了

### 宮川

### 出本
・Instagram更新（ストーリー　ハイライト　タイムライン）
・マイコンを使って7セグメントのダイナミック点灯

・試験週間1/23～2/10

### 宮下

## 設計報告書について
・福永くんにもらった歩兵のデザインの話と共に山野が修正。

## クラウドファンディング
・広報班呉高専組が試験週間に入るので、役割分担の変更
　呉高専テスト期間：1/23～2/10
　細川くんテスト：1/29~2/7

・進捗がやばいのでさらなる広報活動が必要

## 今後の予定
・哨兵：図面を今週中
　　　　歩兵より哨兵を優先に・2月第2週到着を目処に：17日発送予定
　　　　組めるか否かの確認については軽くしておいてほしい。

・動画

## 出欠席
藤田、福永、山野,岡田、森,出本

## 次回会議
2/8 22:00~23:00
