---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

## Responsables

| Nombre | Rol               |
| ------ | ----------------- |
| Marla  | Dueño del Proceso |
| Alonso | Responsables      |
| Carlos | Responsables      |


## Objetivo

Desarrollar un backlog de tareas relacionadas a un plan, para que pueda ser monitoreado y ajustado.

## Entrada 

1. Lista de necesidades a resolver en un plazo de tiempo definido
2. [Plantilla Plan](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tEVZlBT36JiXt0Qq1hy3zojkzO2abnw79ju-6LbB4s/edit#gid=976734963) 
3. Revisar esta [guía para relizar un WBS.](https://github.com/novaDepto/Nova/wiki/Gu%C3%ADa-para-definir-un-WBS) 

## Proceso

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Fase</th>
      <th>Actividades</th>
      <th>Encargado</th>
      <th>Áreas del CMMI</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan="6">Identificación</td>
      <td>Organiza tus necesidades desde más a menos importante</td>
      <td rowspan="6">Autor del plan o integrante, y <em>Product Owner</em></td>
      <td rowspan="6">PP</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Empezando por las necesidades más importantes, genera por lo menos una tarea por cada una.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Establece el área o equipo al que pertenece la tarea.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Identifica el valor de la tarea en base al valor que agrega</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Determina los <em>Agile Points</em> de la tarea (<strong>Consulta la <a href="https://github.com/novaDepto/Nova/wiki/Guía-para-Estimar">Guía para estimar</a> para más información).</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Identifica los riesgos relacionados al plan (<strong>Consulta el <a href="https://github.com/novaDepto/Nova/wiki/Proceso-de-gesti%C3%B3n-de-riesgos">Proceso de Gestión de Riesgos</a> para más información).</strong>
    </tr>
    <tr>
      <td>Métricas</td>
      <td>Genera las métricas del backlog. <strong>(Consulta el <a href="https://github.com/novaDepto/Nova/wiki/Proceso-de-gestión-de-métricas">Proceso de gestión de métricas</a> para más información)</strong>.</td>
      <td>Integrante</td>
      <td >MA</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="3">Asignación</td>
      <td>Elige las tareas en las que quieres participar.</td>
      <td>Integrante</td>
      <td rowspan="3">PP</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rellena la Matriz RACI de la tarea.</td>
      <td>Participantes de la tarea</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Establece una fecha estimada de entrega.</td>
      <td>Responsable de la tarea</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>


## Salidas

1. [Plantilla Plan](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tEVZlBT36JiXt0Qq1hy3zojkzO2abnw79ju-6LbB4s/edit#gid=976734963) 
2. Fecha estimada del plan

## Métricas

1. **SPI** (Schedule Performance Index): ¿Vas adelantado o retrasado conforme a las actividades?
   `Valor Planeado / Valor Ganado`
2. **CPI** (Cost Performance Index): ¿Has invertido más o menos tiempo del esperado a las actividades?
   `Costo Planeado / Costo Real`

***

Versión 1.2a

