---
# System prepended metadata

title: Описание 6-ти недельного цикла Milestone

---

# Описание 6-ти недельного цикла Milestone

**Общие принципы**
1. Один Milestone длится 6 недель.
2. К началу Milestone есть готовый список эпиков, расписанных и готовых к реализации.
3. Программисты и все причастные к реализации эпиков, работают с 1 по 6 неделю Milestone, разрабатывая, задуманный функционал.
4. Project Manger-ы и Тех. лиды на протяжении всех 6-ти недель помогают в реализации эпиков, и ведут подконтрольные им проекты, по методологии Scrum с недельными спринтами.
5. По мере набора необходимого функционала, в зависимости от проекта, производится релиз, каждую среду. Если к очередной среде накопленно не значительное количество изменений, или есть иные причины препядствующие релизу, он переносится на следующую неделю.
6. Так же Project Manger-ы и Тех. лиды с 1 по 4 недели начинают описание и исследование, с целью формирования новых эпиков для следующей 6-ти недельной итерации.
7. С 4 по 6-ую неделю Project Manger-ы и Тех. лиды помима помощи разработчикам, тестироващикам и etc. начинают составлять план на следующие 6 недель (следующую итерацию). За эти две недели менеджерскому составу необходимо сформировать чёткий план действий на следующий цикл, и подтвердить его у CTO.
8. По окончанию 6-ти недельного цикла необходимо презентовать всей команде проделанную работу. А так же провести ретроспективу с разбором допущенных ошибок, если таковые будут иметься. Данный анализ необходимо будет учесть при старте очередного 6-ти недельного цикла. (Предположительно 1-2 дня перед стартом нового цикла)
