---
# System prepended metadata

title: 規劃

---

# 規劃

## 教育訓練
* AWS 各項服務教育訓練
    * IAM
    * VPC
    * EC2
    * ECS EKS
    * ElastiCache RDS DocumentDB 

---
* 年後優先處理
    * 香港容器 移到 新加坡環境
    * 星城專案 prod環境上線
    * YGR專案 prod環境上限
    * Grafana、ELK 建到新帳號
    * WEB、GameServer 容器化
    * cocos 容器化
    * cicd 自動化
    * 測試工具自動化
---
* 新專案
    * 原規劃: 預計3個月
    * 微服規劃: 預計9個月
        * 依據: 會員、廠商、遊戲、注單、活動、風控..拆分模塊
        * 使用gRPC做服務間的通訊
        * 減少(避免)使用關聯資料庫
    * 折衷: 6個月
        * 會員、廠商、活動，相對獨立功能先拆模組
        * 服務間通訊使用HTTP
        * 關聯資料庫改為 MySQL (預計使用雲端資料庫)
        * 減少使用關聯資料庫 
        * 注單時間統一由資料庫新增時間為主 (漏單或注單時間不精準)
        * 自動化程度要提高 (細節待討論)
        * dev、stage、prod應該要相同架構，避免prod需要退版解決問題
    * 長期規劃
        * 資料庫的拆分
        * Prometheus & APM (研究一下)
        * COCOS 優化 (待討論)
        * GameServer 依服務功能拆分 (待討論)