---
# System prepended metadata

title: 2021 採購規劃及工作規劃
tags: [TPC]

---

---
tags: TPC
---


# 2021 採購規劃及工作規劃

## 教學盤
- 純測試用，所以ACS880-11-0052A取消


## 油壓卡片(運)
- SR1/2/3/4是否共用
- 直流電共應器
- ACS800-01-0030-5控制板?
- Siemens模組
    - IM153

## 磁耦合器採購

- 磁耦合器*5 加教育訓練
- 角度計
    - Baumer
- SR2 ACS800-17-0215-5保養同時2盤(Master/Follower)
    - 工期
        - 全新3組模組(如有ALCL模組)更換後測試(更換抓一天(吊掛、領料)，安裝測試抓一天)
            - 現場有一組可用
        - 保養共兩盤內容(一盤一天)
            - LCL濾波
            - INV
                - 內部電路板
            - ISU
                - 內部電路板
            - 風扇
- SR1 ACS800-17-0320-5保養1盤
    - 保養共兩盤內容(一盤三天)
        - LCL濾波
        - INV
            - 內部電路板
        - ISU
            - 內部電路板
        - 風扇
- SR1或SR2 ACS880-11-0180A-5更新(ACS800-11-0120-5+Option Code PG沒有再用了)
    - 更新前空載/有載曲線紀錄
    - 面板mounting套件
    - DIO擴充卡
    - 現有的走硬線(OK)
    - Profibus擴充卡(Address Mapping)
Q: 屆時原裝盤除役可否遷移至其他處安裝

## CSU6 人機介面升級改善
- AB Redundant Power Supply, 1756-PA75R, 10組
- AB Power Supply, 1756-PA72, ?組
- Scope
    - AB硬體部分
        - EtherNet/IP EN2TR數量
            - 介面問題
                - 自動電腦?
                - MVI?
        - CPU L71
        - ~~ETAP~~
        - PanelView
    - AB軟體部分(規範及驗收問題)
        - CSU3456 FT10軟體授權
        - CSU6 程式IO整理(按卸煤機機構各區)
        - CSU6 人機介面更新
            - SE
            - ME
    - 網路通訊設備(MOXA)
        - 光電轉換器
        - 交換器
    - 硬體買進來，軟體更新另外勞務包。
- FactoryTalk相關問題
    - 如何將Tag資料存成ODBC步驟或是參考資料
    - 與不同的PLC/紀錄器透過Ethernet or MODBUS交換資料
    - PanelView版本更新
    - CSU6 BE PLC改為Ethernet
- CSU6 BE SLEW更新880
    - EtherNet/IP與PLC通訊資料交換
- 教育訓練
    - MVI RS232/485與
        - Speed
        - Torque
        - Current

## 馬達工作間變頻器更新案(固定資產)

- 變頻器訓練測試盤(可慮可攜性)
    - ABB
        - 訓練盤(Master/Follower)
            - ACS880-01-0052A-5
            - ACS880-11-0052A-5(Regen)
        - Texmate電表
            - 工作間線路整修/馬達基座
        - 通訊卡(Ethernet/IP、Profinet)
        - Profitbus擴充卡
- 研華長距離無線通訊設備測試(讀取碼頭風速)
    - Private LoRa Network
- YOKOGAWA紀錄器*2
- 研華工業電腦 *5


## 馬達
- CSU5 大車變頻器更新案
- 大車馬達 18.5kW *3




## SR系統更新
- ~~做SR2至中間接線箱光纖測試~~
- ~~KVM型號給蔡登陽~~
- 可否派工程師到廠協助測試
    - RS232轉光纖(ADAM-4541)
    - Modbus模組燈號與程式間除錯
    - 軟體套件介紹/功用
        - USB Key
        - HardNET
        - Data Monitor
        - Modbus Master/Slave套件
- 確認採購品項
    - ~~討論工作站HP型號(要列申請料號)或是用軟體型號綁~~
    - ~~天花板750萬~~
    - 付款條件(驗收後一次付清?)
    - ~~要無線通訊架構圖~~
    - ~~產地確認~~
    - 交貨時間
    - ~~無線通訊架構討論~~~
    
- 教育訓練


## 馬達層間短路檢測儀評估購買
