---
# System prepended metadata

title: 2021/12/05 Planification suite intégration IPRAL dans le bâtiment 87
tags: [IPRAL, SIRTA2020, Déménagement]

---

2021/12/05 Planification suite intégration IPRAL dans le bâtiment 87
===

###### tags: `SIRTA2020` `IPRAL` `Déménagement`

:::info
- **Date:** Dec 5, 2020

:::

:closed_book: Proposition de suite de l'intégration d'IPRAL en semaines 49-50-51
--

- [ ] ==1== Branchement du refroidisseur, pilote **CP**
  - [ ] ==a== Branchement sur le laser et mise en place dy bypass **CP+Gesten**
  - [ ] ==b== Test de fonctionnement du laser **FL**
- [ ] ==2== Installation de la plaque et des hublots, pilote **PD**
    - [ ] ==a== Nettoyer le béton de la trappe et mettre une peinture de protection **CP+PD**
    - [ ] ==b== Positionner la plaque sur le rebord du toit **PD+BE+FL+CP**
    - [ ] ==c== Démonter la plaque hublot du container **PD+CP+FL**
    - [ ] ==d== Nettoyage des hublots **FL**
    - [ ] ==e== Fixer les hublots sur la plaque du toit du bâtiment 87 **PD+BE**
- [ ] ==3== Installation du radar sur le toit, pilote **FL**
    - [ ] ==a== Passage du câble dans le passe câble **FL**
    - [ ] ==b== Fixation de l'antenne sur le toit **PD**
- [ ] ==4== Alignement des télescopes par rapport aux hublots, pilote **PD**
    - [ ] ==a== Mise en place du banc optique sous la trappe **PD+CP+FL**
    - [ ] ==b== Fixer les télescopes en place avec les fils à plomb **PD**
- [ ] ==5== Discussion avec Raymetrics sur les check-ups et upgrade du système, planning, organisation, pilote **CP**
- [ ] ==6== Mise en place des sécurité lasers dans les pièces IPRAL, pilote **PD**
    - [ ] ==a== Contacter l'entreprise STPEE **PD**
    - [ ] ==b== Installer les contacteur, coup de poings, lumière **STPEE, PD+CP**
    - [ ] ==c== Tester le fonctionnement et la coupure laser avec les sécurités **FL+CP+PD**
- [ ] ==7== Incorporation de Gordien Strato dans le déménagement IPRAL, pilote **CP**
    - [ ] ==a== Réponse à apporter à la proposition de Milena après discussion ipralteam **CP**
    - [ ] ==b== Voir comment passer une commande **CP**
    - [ ] ==c== Réasliser et suivre les tâches réglages optiques d'émission **FL+GS**


<!--
==Importance== (1 - 5) / Name / **Estimate** (1, 2, 3, 5, 8, 13)
### Development Team:
- [ ] ==5== Email invite
  - [x] ==4== Email registration page **5**
  - [ ] ==5== Email invitees **3**
- [ ] ==4== Setup e2e test in production **2**

### Design Team:
- [ ] ==4== Interview users **8**
- [ ] ==5== Build roll-up display content **5**
- [ ] ==5== Help user discover new features **5**

## Notes 
<!-- Other important details discussed during the meeting can be entered here. -->