---
# System prepended metadata

title: 10/09/2020 - CR Réunion IPRAL sur le déménagement
tags: [Déménagement, CR-IPRAL]

---

# 10/09/2020 - CR Réunion IPRAL sur le déménagement
###### tags: `CR-IPRAL` `Déménagement`

## Présents: CP, FL

## Discussion sur les documents en cours pour préparer les STB (Spec. Techniques de besoin) pour les futurs CCTP aux entreprises.

### Liste des STB déjà commencés


|Nom de fichier|Titre|Pilote|Statut|
|---------------------|----------------|---|----|
|IPRAL 2.0-STB-00-01_03042020|Diagramme et cahier des charges fonctionnelles|CP|en cours|
|IPRAL_laser_2.0-STB-02-01-18032020|Déménagement du laser|FL|en cours|
|IPRAL_optique-telescope-banc_2.0-STB-04-01_18032020|Déménagement des optiques, téléscope et banc| en cours|
|DA-00-01_Liste_des_câbles_23032020|Liste des câbles|PD|en cours|
|DA-01-01_plan_câblage_23032020|Plan de câblage général|PD|en cours|

Autres: voir Complément par Patricia.

### Discussion sur le planning à rebours pout se fixer des deadlines

+ Mise à disposition du bungalow IPRAL pour le projet ACCORS été 2022
+ Début du déménagement: septembre 2021
+ Livraison du bâtiment: Fin juin 2021
+ Lancer les bons de commande aux entreprises: Mai 2021
+ Envoyer les CCTPs aux entreprises pour avoir des devis: Février 2021
+ Rédiger les CCTPs pour Février: Les écrire en janvier 2021
+ Finaliser les STBs pour rédiger les CCTPs: Avant noël 2020 pour le 20 décembre

### Objectifs pour la prochaine réunion IPRAL déménagement du Jeudi 24 septembre

+ FL et CP revoient la doc laser en cours pour hiérarchiser les éléments, utiliser les noms de la doc STB00-01 dans le document et organiser le document plus clairement.

+ Fl pourra améliorer et finaliser la doc laser et éventuellement continuer la doc optique et télescopes.

+ CP finalise la doc général décrivant le système IPRAL et les fonctions techniques et les fonctions contraintes.

+ Lors de la finalisation des documents, CP, FL, et PD identifie les éléments qu'il faut faire fabriquer ou commander dès maintenant: exemple: les caisses pour stocke le laser, exemple: des sachets pour stocker les câbles, des caisses pour stocker les petites éléments optiques ou électroniques.

+ PD nous fait un retour sur l'état des lieux de ses documents pour que CP puisse mettre a jour. PD fera une réunion avec CP pour voir les leins entre ses documentations et le document général de CP avec le cahier des charges fonctionnelles.

+ CP met avant la réunion du 24 septembre les docs à jour dans le dossier google drive.

+ CP présente à Corinne les premières STB que l'on a pour vérifier que l'on est bien sur la bonne voie

### Objectifs de la réunion du 24 septembre

Discuter avec PD et FL de la répartition des tâches du déménagements qui incombent aux différents prestataires ou au SIRTA.




