---
# System prepended metadata

title: 'P18: Gestionar métricas'

---

# P18: Gestionar métricas

## Objetivos

  * Asegurar la obtención, análisis, almacenamiento y comunicación de métricas de los proyectos (incluyendo al departamento). 

## Involucrados
  * Todos los miembros del equipo.

## Entradas

  * Datos generados en el periodo de tiempo que aplique para la métrica.

## Etapas y descripciones

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Etapa</th>
      <th>Actividad</th>
      <th>Encargado</th>
      <th>Práctica del CMMI</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan=2>Creación</td>
      <td>Si es la primera vez que se gestiona la métrica, regístrala en el reposiotorio de métricas, asignando: id, objetivos, preguntas guía y nombre. Para mas detalles, consulta la <a href="https://github.com/Solify-IT/docs/wiki/G14-Creaci%C3%B3n-de-M%C3%A9tricas">Guía de creación de métricas</a>.</td>
      <td rowspan=12>Team Leader</td>
      <td>M&A1.1, M&A1.2, CM</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Establece criterios de análisis para la métrica recién creada. Estos criterios deberán ser definidos como nueva sección en la <a href="https://github.com/Solify-IT/docs/wiki/G14-Creaci%C3%B3n-de-M%C3%A9tricas">Guía de creación de métricas</a>, en su propia guía de gestión de la métrica o en el repositorio de métricas correspondiente, en la columna de "criterios de análisis".</td>
      <td>M&A1.4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan=3>Obtención</td>
      <td>Recolecta periódicamente los datos que alimentan el repositorio de métricas, para tenerlo lo mas actualizado posible. En tu repositorio de métricas está especificado cada cuánto se debe medir.</td>
      <td rowspan=3>M&A2.1, M&A1.3, PMC 1.4, PMC 1.6, PMC 1.7</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Obtener las métricas generadas con los datos ingresados al repositorio de métricas, apoyándote de la ubicación de la métrica y más datos en el repositorio de métricas.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Al finalizar de obtener los datos y métricas, realiza una revisión de integridad de los datos. Verifica que todo sea correcto, de lo contrario, realiza una entrada en el Historial de Datos Inválidos del repositorio de métricas correspondiente.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan=2>Comunicación</td>
      <td>Documenta y comunica esta gestión de métricas en el siguiente reporte de estado del departamento.</td>
      <td>M&A2.3</td>
  </tbody>
</table>

## Salidas

  * Repositorio de métricas actualizado.
  * Posible reporte de inconsistencias en métricas.

## Enlaces
  * [Guía de creación de métricas](https://github.com/Solify-IT/docs/wiki/G14-Creaci%C3%B3n-de-M%C3%A9tricas)
  * [Repositorio de métricas - Departamento](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEUXSo0LrmqnJTHx2xrcmL-rcAsgTSesZFuTCGmkGBE/edit?usp=sharing)
  * [Repositorio de métricas - Rocket](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x022IPg3fytUQ_NxFjkgHFoTU2oBt1hXvNUFo9ZFTHs/edit?usp=sharing)
  * [Repositorio de métricas - Soolers](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVEE5b19y5CxzQJxFSf31RyKIn8mhyHfYt4_y15_M5A/edit?usp=sharing)

## Pila de cambios

- 24/05/2021 - Se elimina la etapa de análisis para tomarla en nun nuevo proceso.
- 20/05/2021 - Se añade actividad para analizar métricas de acuerdo a los criterios de análisis en la guía.
- 20/05/2021 - Se añade actividad para definir criterios de análisis de métricas.
