---
# System prepended metadata

title: 'P8: Conducir juntas de coordinación.'

---

# P8: Conducir juntas de coordinación.

## Objetivos

  * Planear las actividades a realizar durante el día
  * Poder tener un estado real y preciso del estado del proyecto
  * Poder mitigar retrasos de tareas y actualizar el plan de actividades a realizar durante la iteración

## Involucrados
  * Team Leader
  * Product Owner
  * Architecture Owner
  * Team Members
  * Planning Owner (si aplica)
  * Stakeholder o Mentor (si aplica y participa como observador)

## Entradas
  * Lista de tareas realizadas con sus respectivos puntos ágiles y tiempos de realización
  * Lista de tareas no realizadas y el blocker de las mismas (si aplica)

## Etapas y descripciones

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Etapa</th>
      <th>Actividad</th>
      <th>Encargado</th>
      <th>Práctica del CMMI</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan=3>Coordinación de Actividades</td>
      <td>Cada miembro responde a la pregunta: <b>¿Qué hice ayer?</b></td>
      <td>Miembro del Equipo</td>
      <td>PMC1.6, M&A2.1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cada miembro responde a la pregunta: <b>¿Qué voy a hacer hoy?</b></td>
      <td>Miembro del Equipo</td>
      <td>PP2.1, PP3.3, PMC1.2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cada miembro responde a la pregunta: <b>¿Qué me detiene?</b></td>
      <td>Miembro del Equipo</td>
      <td>PP2.2, PP2.5, PMC1.3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan=4>Actualizar Herramientas de seguimiento de Tareas</td>
      <td>Comentar la retroalimentación recibida previamente. Analizarla y evaluar qué nos sirve y qué no. Con base en esto, meter tareas para cubrir la retroalimentación al plan. </td>
      <td >Equipo</td>
      <td>PMC 2.1</td>
    <tr>
<td>Identificar si hay tareas nuevas fuera del plan, actualizar el tablero de Tareas, moviéndolas con base a su estado y asignando el responsable.</td>
      <td rowspan=4>Team Leader</td>
      <td>PP3.2, PMC 1.1, PMC 1.2</td>
    </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td>Actualizar Tabla de Valor Ganado ingresando los datos correspondientes de cada tarea. Revisar el <a href="https://github.com/Solify-IT/docs/wiki/P18-Gestionar-m%C3%A9tricas">Proceso de gestión de métricas</a> si es necesario. 
</td>
      <td>PP3.2, M&A2.3, PMC 1.4</td>
    </tr>
       <tr>
      <td>Verificar que los valores de SPI y CPI no estén fuera de los valores normales, si sí seguir proceso para replanear tareas de la iteración. 
      </td>
      <td>PP3.2, M&A2.2, PMC 1.4</td>
    </tr>

  </tbody>
</table>

## Salidas

  * Tareas a realizar durante el día
  * Posibles blockers
  * Tablero de tareas actualizado
  * Tabla y gráfica de valor ganado actualizado