---
# System prepended metadata

title: Réunion suivi du chantier espaces verts de l'observatoire SIRTA
tags: [UGAP, Chantier, Pinson, Réunions]

---

Réunion suivi du chantier espaces verts de l'observatoire SIRTA
===

###### tags: `Chantier` `Réunions` `Pinson` `UGAP`

:::info
- **Location:** Salle de conférence Observatoire SIRTA
- **Date:** Sep 20, 2022 2:30 PM (CET)
- **Agenda**
1. Objectifs de la réunion `5min`
	> [name=C. Delmissier]
2. Bilan des prestations Pinson Paysage `15min`
    > [name=S. Garnier]
3. Retour sur les prestations Pinsn par le SIRTA `15min`
	> [name=C. Pietras]
4. Préparation de la prolongation du marché pour 2023
    > [name=C. Delmissier]

- **Participants:**
    - [x] C. Pietras (CP) - SIRTA/X
    - [x] C. Delmissier (CD) - UGAP
    - [ ] F. Michel (FM) - Pinson - excusé
    - [x] S. Garnier - Pinson
    - [ ] D. Gallien (DG) - Pinson
    - [x] T. Perrin (TP) - Pinson
    - [ ] D. Schwartz (DS) - SDA/X
- **Contact SIRTA:** [name=CP] - <christophe.pietras@lmd.ipsl.fr>
- **Contact UGAP:** [name=CD] - <CDelMissier@ugap.fr>
- **Host:** CP
<!-- - **Reference:** - [Last week meeting minute](/s/template-meeting-note) -->

:::

## Notes 
<!-- Other important details discussed during the meeting can be entered here. -->

1. **Préparation du retour d'expéreinces des interventions espaces verts au SIRTA**


- Nombres de tontes au 9/9/2022: 9 - reste 3
- Délais d'intervention un peu long en mai 2022
- Contacts par email ratés au début des prestations et actuellement seul C. Pietras est contacté: préférez utiliser la boite de l'équipe technique sirtatech@lmd.ipsl.fr
- Coupe des arbustes le long de la route très apprécié
- Software pinson aloé inutile. Manque de valorisation avec intéractions client/prestataire impossibles. En début d'année, pas d'information sur la prévision de tontes mais maintenant c'est le cas et c'est très utile. On a les pdf des interventions mais le client ne peut pas valider et transmettre à la gestionnaire pour paiement directement dans le software. Si on doit tout faire par mail: quel intérêt d'avoir un outil? perte de temps, de moyens humains de coût de développement etc....
- Y a t'il eu un câble coupé récemment? En fait, non, pas du tout.

2. **Discussion sur la base de l'enquête de satisfaction fournie par Pinson Paysage**

- on est bien à 9 tontes. reste 3, une prévue 26 septembre.
- dispo reactivité --> voir mail sirtatech
- Souplesse --> remarques sur le software Aloé
- Discussion sur la prochaine Presta 2023, 
    - on s'accorde sur début 1er mars. 
    - DOnc en janvier remise devis, 
    - Le SIRTA envoie les modifs de prestations (zone faucheux+zone ferme voltaique). 
    - Puis réunion de démarrage en février 2023
- Propreté: OK, pas trace de vert sur l'asphalte en l'occurence ni de boue. Utilisation du souffleur et balayage
- Discussion sur les coûts en cas de dégradation. Pinson demande au SIRTA de Lister les instruments dans le champs les plus couteux (>10k€). Du moins de prévenir quand un instrument de ce coût est déployer afin de prévenir les dégats éventuels en excluant la zone par exemple.
- Dans la MAJ 2023, situation de la ferme photovoltaique.
- Problème accès barriérage. CP donne les codes des cadenas et les instructions
