---
# System prepended metadata

title: Planification de la mise à disposition de la plateforme SIRTA 1.0
tags: [SIRTA2020, Container, Déménagement]

---

Planification de la mise à disposition de la plateforme SIRTA 1.0
===

###### tags: `SIRTA2020` `Déménagement` `Container` ``

:::info
- **Location:** SIRTA 1.0
- **Date:** Dec 12, 2021
- **MAJ** Apr 27, 2023
- **Planification**
1. Départ des containers
2. Débranchement électrique
3. Mise à disposition de la plateforme Météorologie SIRTA 1.0
- **Contact:** C. Pietras <christophe.pietras@lmd.ipsl.fr>
- **PI:** CP

:::

:closed_book: Tasks
--

### Question - 3/10/2022 (CP): Conserve t'on un container pour le faire habiller et le déployer sur le SIRTA 2.0pour permettre un espace de stockage supplémentaire? Coût? Quel container (SIRTA-2 ou Fluo?)

#### Réponse: SIRTA garde SIRTA-2 pour l'installer près de l'obs pour stockge

~~éléments finalisés~~
**éléments planifiés**

### Enlévement des containers :
- [x] ~~Container en location SIRTA-3~~ - **Date:** ==9/12/2021==
- [ ] Container SIRTA-2 - **Date:** ==pas fixée==
    - Réservation DPI pour la déchetterie.
    - Coordination CP+JCD avec Mme Ponlevée pour trouver une date.
    - 3/10/2022 réflexion possibilité de le conserver avec habillage pour SIRTA 2.0
- [x] ~~Container CEREA-2 - **Date:**~~ ==05/12/2022==
    - Le CEREA le récupère, pilote: AF.
- [ ] Camion Boxer CEREA - **Date:** ==pas fixée==
    - Le CEREA le fait enlever, pilote: AF.
- [x] ~~Container FLUO - **Date:**~~ ==18/04/2023==
    - Appel à l'équipe Fluo, attente de réponse.
    - 3/10/2022 Fluo ne le conserve pas mais demande de confirmation à avoir et savoir comment le mettre à dispo au CNRS et le faire enlever
    - Finalement conteneur récupéré par Orléans pour activités mesures
    - Coordination JCD, LP, FL, CP.
- [ ] **Container IPRAL** - **Date:** ==Début 2023==
    - Réservation confirmée par le Latmos.
    - Coordination CP avec C. Le Gac, A. Hauchecorne.
    - Voir administration avec ~~P. Drobinski~~ IPSL et F. Ravetta.
- [ ] Container Stockage - **Date:** ==pas fixée==
    - Si personne n'est interessé, reprise possible par l'association CampoSPHERE pour le ré-emploi des modulaires.
    - ou reprise par ferrailleur.
    - Récupération par DPI ==26/04/2023==
- [ ] Container Abri Jardin - **Date:** ==pas fixée==
    - Pas d'éléments pour l'instant. A discuter.
    - 3/10/2022 on le fait enlever soit déchetterie ou autre
    - Récupération par DPI ==26/04/2023==
- [ ] Container SIRTA-1 - **Date:** ==pas fixée==
    - Reprise par l'association CampoSPHERE pour le ré-emploi des modulaires.
    - ou reprise par ferrailleur.
    - Reprise par élève X pour stockage Bobard ==26/04/2023==
- [ ] **mât de 30m** - **Date:** ==2022-2023==
    - [x] ~~démontage: **2022**~~
    - [ ] enlévement de la plateforme: à prévoir

### Débranchemnt des fluides:
- [ ] Eau
    - [ ] Démontage de la conduite actuelle
    - [ ] Dérivation vers l'extrémité ouest de la parcelle SIRTA-2020
    - [ ] Remontage du point d'eau
    - [ ] Coordination avec la DPI: pilote CP
- [ ] Electricité
    - [ ] Débranchement de l'alimentation du TGBT dans SIRTA-1
    - [ ] Récupération des disjoncteur par la DPI
    - [ ] Protection et sécurisation des arrivées de câble
    - [ ] Dérivation de l'arrivée du câble au pied du mât de 30m pour mettre un coffret électrique à l'extémité ouest de la parcelle SIRTA-2020

## Mise à disposition du site SIRTA 1.0:
- [ ] Déconnexion des bornes
    - soit on laisse comme ça, soit voir avec la DPI qui pourrait récupérer les bornes
- [ ] **Démontage des barrières en bois**
    - voir avec DPI, Mr Degardin
    - 3/10/2022 Enlèvement planifié par la DPI des barrières qui seront données au centre équestre 
<!-- Other important details discussed during the meeting can be entered here. -->
