---
# System prepended metadata

title: '2020_03_27 : Point Generic/Ofats avec Yves Bournique'
tags: ['generic ', ' ofats']

---

---
tags : generic , ofats
robots : noindex,nofollow
---

# 2020_03_27 : Point Generic/Ofats avec Yves Bournique

[TOC]


---

## Generic

YB va jouer le rôle de "tampon" entre nous et l'équipe projet pour :
- demandes Lunatic (équipe Benoit Werquin)
- intégrations Generic (équipe Romain)
- reception en maintenance (GMPC!)

### Déjà confirmé
> Test utilisateurs initialement prévu en début avril repoussé

### A confirmer
> On partirait sur un décalage de Généric en production, pas loin d être acté pour Antipol et Esem...
> Démarrage (possible) en septembre ...


### En cours de discussion

> **Anticipation des tests de charge**
> YB va demander au CEI d'anticiper  le test de charge initalement prévu début juillet. Pour le réaliser, après le confinement et en associant 
>    - les équipes d'intégration chez Romain
>    - la future équipe de maintenance côté GMPC
>    
> **Préparation de la transition**
> Philippe Clément initialise une liste de tâches à réaliser lors du passage en maintenance. YB nous enverra lundi une première version.
> De notre côté, on a également un document qui tourne avec nos idées pour travailler au mieux à la transition.
>Proposition : un premier point en visio Zoom jeudi prochain pour confroner le document de P. Clément et le notre (créneau à confirmer si dispo des participants).
>YB propose également de mettre Romain dans la boucle.
>
>**Premières pistes evoquées**
>- travailler en doublette (Paris-Lille) sur des développements restants à réaliser 
>- Premières présentation de l'application et de son fonctionnement à distance (toujours pendant le confinement?)
>- Participation des équipes d'intégration et de maintenance aux tests de charge

### En vrac
- Un document complet sur l'intégration d'une nouvelle enquête à l'usage des intégrateurs et des responsables d'enquête est en cours de rédaction (il pourrait servir de base à la passation Lille Paris pour les différentes équipes).

- Le dossier architecture devrait être assez succint. YB compte sur la DAAP pour demander plus de précision à l'équipe projet.

- Mise en production YB  plutôt rassuré sur l'existence de fiches de flux, de batchs, ainsi que l'intégration des enquêtes bien gérée par l'équipe projet (côté métier).


### La suite

- Poursuite des échanges entre nous (GMPC) sur les attendus pour préparer une première réunion avec YB.

- Fixer un créneau jeudi pour échanger avec YB (plutot pas l'apres midi ou après 17h)

- YB va prendre contact avec Romain.

---

## Hors sujet : Ofats

### Retour d Olivier Haag

- OFATS ne devrait pas démarrer en mai.

Finalement pas grand chose à faire en maintenance hormis des chargements à faire pour l'intialisation de l'enquête  (d'abord en qf plus un jour en prod).

- Dans l'immédiat  chargement de l'échantillon à faire en QF.
- Pour le fichier d initialisation de l'appli c 'est Anne qui s'en charge.

**Message d Yves Bournique :** 

On se met en situation de charger en QF et on ne fait rien de plus...