---
# System prepended metadata

title: 2022/02/21 キュベレ

---

# 2022/02/21 キュベレ

- モンラボ・鈴木さんとの契約について進行中(三浦さん)
- 鈴木さんには資料共有、後ほど清田さんから説明あり
    - あれば契約締結前にすすめてもよい
    - 資料は共有済み、判定結果＋元データは未共有
        - 後ほど三浦さんから共有
        - rawデータ＋アルゴリズム資料でアルゴリズム詳細の設計を依頼予定
        - データ共有次第,打合せ予定
- 納品について
    - 当初の想定は３月末納品
    - メロディとのデータ連携次第でスケジュールを変える想定（三浦さん）
        - ＡＰＩではなくFTPなどで受け取る形であれば、メロディ側での工数は少ない
        - ＲＯＸで受け取る方法次第でＲＯＸ側の工数は変動する
    - 4月中旬を納品目標（三浦さん）
        - 鈴木さんとの相談次第
            - 設計＋実装にどれだけかかるか現時点では判断できない
        - 一旦4月末目標？
- フロント、患者名の表記がされないことについての合意を書面でとる（三浦さん対応）
- モンラボと動けるのは3月予定, 前倒しは可能か（三浦さん）
    - 当初の予定は取り込み用ＡＰＩの開発から着手予定だったが、取り込みがＡＰＩでなくなるため現段階では動けない
    - モンラボのメンバー確保を延長するか
        - 別契約で3月頭～4月末までで延長する
- データ取り込み部分はモンラボ依頼か？
    - DB作成などはモンラボに依頼していないため、鈴木さん依頼か清田さんが担当する
        - 清田さんはCRE側での作業想定
- その他案件
    - hawkAPIについて
        - 先週共有したエラーはAPI自体に問題はない
        - 予測は稼働できそう
        - ウッチーさんからレクチャーを受ける