---
# System prepended metadata

title: Scrum Meeting notes

---

# Scrum Meeting notes
## 20200305
* 花費時間: 37 min
* 問題:無
#### 內容: 
    
* Leadtek 確定主板 done (esp32)
* Sensor 選擇 done 
* Firmware task list 下週二3/10 前會寄出來


## 20200310
* 花費時間:19 mim

Alex
* Firmware task list , 3/10 
* mqtt ssl 已連線,驗證.（by Leadtek)
Led 燈 ,有幾色 (6色 或 256)

Leadtek

* mqtt ssl 完成 , 待Alex check 
* JSON
Todo
* i/o board . hardware
* bluetooh..
* pwm 

bluetooth


## 20200312
 花費時間: 25 min


Alex 
* RGB led 6色 樂活可接受, 請leadtek 回覆 RGB led 有哪些顏色（
* MQTT tls 由LeadTek 提供的圖片 , 已確認 成功.
* Bluetooth 目前資料可傳輸 但資料不明確. 可demo
* sensor list 必須要. ROEHL kay與 NEO 確認  , ALEX -
* for leadTek : 5 片PCB/sensor ()做測試. (Kay)
* Alex 釐清 SHA 是否需要implement.asap （0312 11:26 已確認 需要實作.已回覆在wechat)


LeadTek
* pwm (3/17) . (best: 1. MQTT -->pwm->led or 2 pwm -> led)(3/17)
* RGB Led 燈 (3 pin H/L) 提供顏色 .list pic / (3/17)
* PM2.5 (best 3/17)



## 20200317

花費時間:  14 min
Alex
* 藍芽可連線 demo程式 交付 Leadtek 
* 藍芽 ios demo 程式 交付 Leadtek
* 機器開機流程 
* windows bluetooth Test (3/19)
* uuid 
* MQTT report format doc.


LeadTek

* LED RGB 燈 done 待kay 確認 
* pm2.5 + cloud done 
* temp/hum + cloud done
* pwm + cloud (3/19)
* 藍芽銜接
* voc +cloud done (3/19) 

other notes: 
MQTT every Time get (seting ), done to report.



## 20200319

花費時間:  65 min

Alex

* windows bluetooth Test (3/19) done
* 藍芽可連線 demo程式 交付 Leadtek done
* 藍芽 ios demo/android demo 程式 交付 Leadtek done
* MQTT report format doc. (3/19)
* uuid (3/19)

LeadTek

* "LED RGB 燈 done 待kay 確認" 等寄件 （kay Neo sync
* cloud+ pwm demo, 
* voc +cloud done (3/24)
* 藍芽銜接 
* PIR 待alex 確認 -(3/24)


## Q:03/19(morning)


ans:03/19(afternoon)

* esp32 ,藍芽 ,wifi, 同時存在?(LeadTek /ALex)
Alex comment : 經過測試 wifi ＋ BLE 的code 已經超過
![](https://i.imgur.com/RuDC0Lj.png)

1.esp32 目前的規格 - 還有哪些高規格- LeadTEK . 間單名

問一下:原廠.（LeadTek) 
2.問題:藍芽 ,wifi,





1. 
PIR - 要
濾網 的微動開關 - motor board 

* motor- temp 是否還有需要的存在 .(ALEX kay )：
    測驅動版溫度,回報. 
    有需要, 目的是 讓產品有 **預防性維護**


* auto- 固定風量/變動風量/演算法(ALEX 確認)
    auto 是變動風量, 演算法 與 leadtek 討論 - ref others - (alex 確認) 
    
    
* 濾網壽命 - 風壓感測 ???(Ａlex)
    風壓感測器,照機構規格-x2,要 . 
    

speak:true 要. 蜂鳴器.





機器燈:
![](https://i.imgur.com/s07TY0d.png)


## 03/24

花費時間: 30 min
Alex

* git 帳號新增 
* spec 更新
* 增加 配對流程的定義
* 增加 按鈕詳細定義
* 增加 LED 詳細定義


LeadTEK

* cloud+ pwm demo, 影片驗證
* voc +cloud done (3/26)
* ![](https://i.imgur.com/k0vFaXR.jpg)
  1->2->3 ->4 -> 9->10 ->11 （log.txt, 從開機到配對成功, 將{配對data}存flash address .並且進入 MQTT , 用airflow.sh 發送 兩次不同的風量.) (this week )
(best 1->... 11)

* PIR 
* 風壓感測
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器



## 2020 03/26
花費時間:  14 min
Alex:

### 開機,待機模式,插上電源,配對,關機 流程確認:
### 待機模式 定義 : 
* LED 馬達,無法作動
* 可連上MQTT
* sensor 有回報
* 或 是 持續try to connect MQTT .( wifi or Internet fail)

#### 插上電源
* 插上電源, 就進入待機模式.

#### 開機
##### 短按下機器上電源鍵 ON 
* 啟動Led 顯示
* 進入Auto 模式 , MQTT 有連線 可接收資料.  
##### 按下手機APP 送出 on:true
* 啟動Led 顯示
* 對MQTT server 請求 上一次設定值

#### 關機
* 如何進入關機 :在開機中, 只要收到 app on:false 或 實體 power button 短按 就進入關機
* 關機定義: 進入 待機模式



#### 配對模式
* 配對定義: 只為了進行配對流程, Led 有相對顯示,馬達不作動.
* 如何進入配對 : 待機模式或非待機模式.只要插頭有插上電, 長壓 實體 pow button 5秒.


### 配對內容
只要data 不為 null ,更新 data .不做刪除. 


### LeadTek 

* voc +cloud done (4/5)
* 下週一 發出開始打.
* ![](https://i.imgur.com/k0vFaXR.jpg)
  1->2->3 ->4 -> 9->10 ->11 （log.txt, 從開機到配對成功, 將{配對data}存flash address .並且進入 MQTT , 用airflow.sh 發送 兩次不同的風量.) (this week ) 
* 因為要打版,FW 暫時對 MQTT 主程式 fine tune . 
### current overview status
* bluetooth data communcation DONE
* SHA-256 for Login username password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC 
* PIR 
* 風壓感測
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 
* 電控版溫度
* 馬達轉速回報
* 功能整合
* First times prototype Demo
* 


## 2020 03/31

花費時間: 15 min 

### Alex

* 3/31 早上,已收到 HEC-耀清-RGB 燈 . 
* RGB 顏色確認
* 藍芽-->wifi-->MQTT 驗證, 等 LeadTek提供
    * 3/29 早上 LeadTek 已送出demo 影片.Alex 驗證無誤.
* 週四 放假. 暫定一次 scrum 



### LeadTek
* 打版 3/29 發出. 預計 7 天後拿到板子 , 電工處理. 處理完繼續開發
* 

### current overview status
* bluetooth data communcation DONE
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC 
* PIR 
* 風壓感測
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 
* 版子溫度-建議驅動版
* 馬達轉速回報
* 整合測試 - function completed 
* 1st alpha prototype Demo  release
* 2nd beta demo  release
* 3th mp demo  release

## 2020 4/9

花費時間:  18 min 

## Alex 

* 增加 FW 版本 編號 記錄在 flash. M0012020040901 . M001 為專案編號, 20200409 是 Release 日期. 01 是 流水號 遞增.  
* 確認 productID , DeviceID 存放的方式,需考量到 產線上的便利
```
productID:X5TVRIJ59A , DeviceID:"000003"
```
* 確認 pairInfo.json 存放方式

```
{"ssid":"asdsda","pwd":"asddas","psk":"aasd"}
```


### Question
* app 如何繼續開發. 預計 下週三 寄出 2片 
* 如何更新- LeadTeK - 

### LeadTek
#### current overview status

* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC 
* PIR 
* 風壓感測 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 
* 版子溫度-建議驅動版
* 馬達轉速回報
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**




## 2020 4/14
花費時間:  56 min 
### Alex
* 

last question:
* app 如何繼續開發. 預計 下週三 寄出 2片 -
    * 確認demo 影片內 app 行為 . 請Leadtek 寄出apk
    * 確認電路板是否寄出

    
* 如何更新- LeadTek 提供資料. test bin x 2 different. 
 4/17 - console show hello1-2 .

### LeadTek


### question 
None

1. IO12 - pull high -reset -
2. kay - m. 
3. PIR trigger ACtion - ALEX 
4. Auto mode -confirm - ALEX
5. RGB led re layout - 


#### current overview status
* 插電就聯網 電源鍵 差別在有無io控制
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
* 版子溫度-建議驅動版
* 馬達轉速回報
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**

## 2020 4/16
花費時間:   11 min 

### Alex
* Time:板子何時寄出 -  下週三前寄出 2片可正常運作的板子
* Time:test-image-bin file send to alex
* todo :PIR trigger ACtion - ALEX/這週五 
* todo :Auto mode -confirm - ALEX/ 

### LeadTek
* 風壓感測 on going
* 整合功能 - 
* board 已確認,目前沒有影響到schedule . 
* apk 這週五 給 ALEX
* esp32 如何更新的文件 ,待整合測試無誤前送出.
 
#### current overview status
* 插電就聯網 電源鍵 差別在有無io控制
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
    * sensor value report to MQTT  
    * 設定完-ex: mobile app -> airflow 30 ->server ->to device -> : prm 30 --> report mqtt airflow 30 completed( update mqtt ) 
    * Bluetooth pairing to MQTT     
    * other 
* 版子溫度-建議驅動版
* 馬達轉速回報
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**


## 2020 4/21
花費時間:   45 min 

### Alex
* PIR 尚待確認- PIR interface ready ,wait script. 
* auto mode 需要表格內容確認 ![](https://i.imgur.com/n3ZAEHu.jpg)
* 確認 板子狀況, 寄出時間 2片. ASAP 
* 測試 leadTek 提供的檔案

參考值
1.300 rpm - 30~40 dB 
2.400~600 rpm - 40~45
3.800~1000 rpm -45~ 50
4.900~1200 rpm - 60

CADR 須考慮LAB 測試效能 有可能僅在 Auto mode.抽檢

### LeadTek

* 提供BLE UUID 
* send board asap.
* 

### Question



#### current overview status
* 插電就聯網 電源鍵 差別在有無io控制
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 -
    * 風壓sensor: done 
    * 溫度 : done
    * 整合機構測試: 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
    * sensor value report to MQTT  
    * 設定完-ex: mobile app -> airflow 30 ->server ->to device -> : prm 30 --> report mqtt airflow 30 completed( update mqtt ) 
    * Bluetooth pairing to MQTT     
    * other 
* 版子溫度-建議驅動版 -- done 
* 馬達轉速回報   -- done
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**


## 2020 4/23
花費時間:  60  min

### Alex

* PIR 邏輯未定, 先將interface 串接好
* Auto Mode ,總風量段數 - 
   

    {"X5TVRIJ59A","000003"} 製造 考慮
* 5/7 會議 暫停一次,Alex 請假. 

### LeadTek
* 明天會板子送到 HEC - china -
* 需要APP 測試開發.
    * 藍芽. 
    * MQTT. 
    * esp32 藍芽 + MQTT 

* BLE get wifiSSID/PWD/PSK -->close BLE  --> WIFT -> test internet ok (ping 8.8.8.8) -->if ok or nok 


    * wifi ok ->wifi off-> BLE on->BLE rsp(success)->BLE get(restart)-> BLE off ->(restart)-> wifi on ->MQTT
    * wifi nok -> BLE on



wifi nok -> BLE on->BLE rsp(fail)->BLE wait state SSID/PWD/PSK.
    

### question 
* 藍芽 通訊機制確認 : 
    * Leadtek: "TP_LINK","12345678","X5TVRIJ59A","000003","4vu6uPJjrJkq72lmz3mhVg=="
    * {"X5TVRIJ59A","000003"} 是寫入在 機器內部 
    
    
    
    * 資料會存在其中一個 為空. .
    藍芽不做刪除檔案, 只做資料更新. 有可能部分更新. 
    * ROEHL: {“SSID”:“String”,“Password”:“String”,“PSK”:“String”}

"TP_LINK","12345678","4vu6uPJjrJkq72lmz3mhVg=="

--
,,"4vu6uPJjrJkq72lmz3mhVg=="
"TP_LINK","12345678",

"TP_LINK","12345678","4vu6uPJjrJkq72lmz3mhVg=="

--
* BLE get wifiSSID/PWD/PSK --> BLE off -> wifi on ->MQTT


BLE get wifiSSID/PWD/PSK -->close BLE  --> WIFT -> test internet ok (ping 8.8.8.8) -->if ok or nok 

wifi ok ->wifi off-> BLE on->BLE rsp(success)->BLE get(restart)-> BLE off ->(restart)-> wifi on ->MQTT
wifi nok -> BLE on



wifi nok -> BLE on->BLE rsp(fail)->BLE wait state SSID/PWD/PSK.

藍芽測試app : nRF connect ->get/send /TEXT

* mqtt 訊息確認: 下 get語法. * desired > reported 
* 硬體相對動作完成後 要下update
    
{
  "type": "update",
  "state": {
    "reported": {
      "airflow": 16
    },
    "desired": null
  },
  "clientToken": "X5TVRIJ59A"
}

* {
  "clientToken": "X5TVRIJ59A",
  "payload": {
    "state": {
      "reported": {
        "airflow": 9,
        "auto": false,
        "light": false,
        "on": false,
        "safetyLock": false,
        "speaker": false
      }
    },
    "timestamp": 1587606995671,
    "version": 578
  },
  "result": 0,
  "timestamp": 1587607070,
  "type": "get"
}

* {
  "clientToken": "X5TVRIJ59A",
  "payload": {
    "state": {
      "delta": {
        "airflow": 16
      },
      "desired": {
        "airflow": 16,
        "auto": false,
        "light": false,
        "on": false,
        "safetyLock": false,
        "speaker": false
      },
      "reported": {
        "airflow": 9,
        "auto": false,
        "light": false,
        "on": false,
        "safetyLock": false,
        "speaker": false
      }
    },
    "timestamp": 1587607125237,
    "version": 579
  },
  "result": 0,
  "timestamp": 1587607140,
  "type": "get"
}

### current overview status

* 插電就聯網 電源鍵 差別在有無io控制
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 -
    * 風壓sensor: done 
    * 溫度 : done
    * 整合機構測試: 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
    * sensor value report to MQTT  
    * 設定完-ex: mobile app -> airflow 30 ->server ->to device -> : prm 30 --> report mqtt airflow 30 completed( update mqtt ) 
    * Bluetooth pairing to MQTT     
    * other 
* 版子溫度-建議驅動版 -- done 
* 馬達轉速回報   -- done
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**

## 2020 4/28
花費時間:  50  min

### Alex
* 上次會議進度確認
    * 藍芽 通訊機制確認 :
        * 是否有兩個通道 Read/Write
        * 藍芽透過READ_CHARACTERISTIC_UUID - 回報 
        {productID}{deviceID}"X5TVRIJ59A000002"/ack
        result
        
        * 驗證 BLE/wifi :off/on 反覆切換 驗證方法 "以輸入錯誤密碼N次然後正常wifi 連線成功並連上MQTT". 是否正常.  


        
    * Auto Mode 確認 - * 先以全部風速 10 段(APP) ,PWM MAX= 80, Auto mode 先取 前4段(pwm <40 ,pwm : 8,16,24,32 ) 依照先前提供的表格PM2.5 做切換 


### LeadTek
* 週四前 盡量完成藍芽驗證
* To do : add Auto Mode task.
* 下次會議為5/8 10:00


### current overview status

* 插電就聯網 電源鍵 打開進Auto mode 並更新server auto mode = true
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 -
    * 風壓sensor: done 
    * 溫度 : done
    * 整合機構測試: 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
    * sensor value report to MQTT  
    * 設定完-ex: mobile app -> airflow 30 ->server ->to device -> : prm 30 --> report mqtt airflow 30 completed( update mqtt ) 
    * Bluetooth pairing to MQTT     
    * other 
* 版子溫度-建議驅動版 -- done 
* 馬達轉速回報   -- done
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**

## 2020 4/30

花費時間:  47  min
### Alex
* 板子已收到,可換板子,

    * 藍芽 通訊機制確認 :
        * 是否有兩個通道 Read/Write
        * 藍芽透過READ_CHARACTERISTIC_UUID - 回報 
        {productID}{deviceID}"X5TVRIJ59A000002"/ack
        result
        Read 2 次 rsp
        
        first. : after ping Tencent success --> rsp [{setValue{success} }] --res
        su: fail --
        psk: 
        boot uart log : 
        [ each byte of { wifi ssid /pwd /psk}  :  byte xor "R" ]
       | setValue{X5TVRIJ59A000002} 
        
        2 : get Restart . --> setvalue(RSP ok) --> device restart
        
        * 驗證 BLE/wifi :off/on 反覆切換 驗證方法 "以輸入錯誤密碼N次然後正常wifi 連線成功並連上MQTT". 是否正常. 

### LeadTek
* BLE on working 


### current overview status



* 插電就聯網 電源鍵 打開進Auto mode 並更新server auto mode = true
* 打版status : PCB for 開發 今天
* SHA-256 for Login username/password DONE
* MQTT login DONE
* MQTT connect DONE
* pwm DONE
* RGB LED DONE
* VOC DONE - unit test 
* PIR DONE - unit test
* 風壓感測 -
    * 風壓sensor: done 
    * 溫度 : done
    * 整合機構測試: 
* PM 2.5 DONE
* RGB LED - 3 pin DONE
* 蜂鳴器 DONE - spec check . 
* 整合功能 -
    * sensor value report to MQTT  
    * 設定完-ex: mobile app -> airflow 30 ->server ->to device -> : prm 30 --> report mqtt airflow 30 completed( update mqtt ) 
    * Bluetooth pairing to MQTT     
    * other 
* 版子溫度-建議驅動版 -- done 
* 馬達轉速回報   -- done
* 整合測試 - function completed 
* **1st alpha prototype Demo  release** 4月中旬
* **2nd beta demo  release**
* **3th mp demo  release**




## 2020 5/8

花費時間: 30  min
### Alex

* 收到板子. 確認板子
* 需要跟LeadTek 完成 更新板子

### LeadTek

* BLE status ?

next bin release feature list:

* task ticket : 1.一次錯. 一次對 進入main.(切 2 bin) 
                錯的定義: ping 失敗.
                錯的回報: 藍芽 Read char 回報 "fail"
                對的定義: ping 成功
                對的回報: "success" 並且time out 60secd 準備重開機 跳到 main.bin
                對的等待: 手機回報 "restart" . device 收到後 立刻重開 跳到 main bin. 

* boot 是進入 main . 長壓5秒會重開機進 配對. 
 


current bin:
* 提供 log 檔案 to Alex 5/8 



### 新結論-都可改
1. 切2bin 靠flash 判斷 start address 
2. BLE , 3 Characteristic .( write for get ssid/pw/psk, read for result ,read for "X5TVRIJ59A000002")


## 2020 5/12

花費時間:   min
### Alex

* Alex 需提供 一份 spec 
* 提供 LeadTek android Roehl app - done

### LeadTek


* 藍芽配對 按鈕長壓5秒進配對 錯誤密碼1次 ,正確密碼 進入 MQTT. wait Alex confirm.目前先保持原來LeadTek


### LeadTek ToDO list
* MQTT 完善 after * Roehl 上海辦公室 機器更新可以確實iot. ASAP. call Neo .
　


## 2020 5/14
花費時間: 90 min
### Alex

* 以提供spec 待 LeadTek 確認,done 5/14

### LeadTek

* 藍芽配對程式. 需符合 spec 日期. ? 下週二
* MQTT 完善. 日期? 下週二前
* MQTT 與i/o , sensor 馬達 銜接完畢 日期? 下週二前

### LeadTek 
* alpha release .  after * Roehl 上海辦公室 機器更新可以確實iot. ASAP. call Neo .
* alpha release : 功能全有. 只差測試驗證.下週二
* 目前計畫 : 2個 release . alpha release. 跟 正式 mp releasse .


### firmware更新程序
1.拆殼. 
2.電路板是否拆不確定. 
3.更新一台需要的時間. 
 
### 5/14結論
有共識 , alpha -> mp , 生產燒錄不同序號.
下週二 alpha release . 

## 2020 5/19
花費時間: 15 min
### 問題
LeadTek alpha release 延到 這週四

### 結論
請LeadTek  在這週四 release 有一版 藍芽配對 與 MQTT 完善的  . 
今天Release 的 bin 檔, 由於 沒電路板 , 僅能用 esp32 開發版測試 , 來測通訊部分 所以 還是請 LeakTek 盡快將藍芽與wifi,MQTT 齊全 讓 alex 測試
### Alex

* 將mqtt on:false bug fixed.  done.
* 提供新的 apk done. 
* 預計今天取得 藍芽 code 

### LeadTEK 
* 今天 會提供 部分 source code . 讓 Alex 協助 一起加速
* 5/21 Release alpha bin , 包含 mqtt,跟 藍芽配對. 


## 2020 5/21

### Alex 

* 藍芽工作分配
Leadtek  有協同開發的共識 . 
    * 建立三個通道 Alex 
    * 三個通道通訊內容 Alex
    * 三個通道的 protocol Alex
    
    * packet parse (LeadTEK)
    * wifi ping (LeadTEK)
    * 整體邏輯控制 (LeadTEK)
    * 整合 (LeadTEK)
    * beter to have :
        * UUID 修改 

### LeadTek 

*  共同努力 BLE. 
*  MQTT fine tune .  
*  基本上 BLE ready , + 3 工作天 就能 alpha release
* kay問 溫度有幾個 ? 目前有 2個, 1個環境溫度, 1個是安全性防護的溫度( 馬達 或 驅動版) , LeadTek 建議 驅動版. 尊重ROEHL 的選擇. 


## 2020 5/26

### Alex
* 於5/25 17:00 已收到 leadTek0525 release
* 驗證與測試 0525bin
* 新增 firmware 版本編號.以LeadTek 為主 以日期規範 記錄在本子
    * 格式 : 前綴{AA}年{0000}月{00}日{00}
        * ex: XX20200525
* release 標準程序,
        * step 1: 測試報告. 
        * step 2: 測試結果 判斷 fail 太多, reject,並通報相關人員. 
        * step 3: 測試結果 正常, 進入 preRelease
        * step 4: 通報相關人士, 取得憑證.
        * step 5: release 到工廠. 

### LeadTek
* bugs 回報機制 暫時以e-mail.
* release code to Alex

    * 如何燒錄不同 product dname : X5TVRIJ59A000004
    * 機器如何更新,更新一次需要多少時間
    * 廠測Test program 有哪些? 
        *  按鈕測試
        
        

## 2020 5/29

### 好消息 完成 function completed . mqtt/BT 非常謝謝 LeadTek 大大大力幫忙.感謝 Orz. 

### 本次 scrum 目標 順利完成之後會議 將會以 雙方資訊研發同步為主.

### 以下是目前的 todo list: 
* 大致上幾個方向. 
1. Alex 先出一份 test cases
2. Alex 將 testcase 交給. leadTek, 亦欣

---

* 其他:
1. 有無需要Alex支援的地方
3. 廠測程式/測試驗收 討論
4. Release bin 週期時間, 討論 . 
5. 未來 各個 角色 職責 分配 釐清. Neo <-> Rain . 




廠測程式/測試驗收 討論

6/2 1st 共識
1. FW 先完整測試 一輪 pass(Alex/ＬeadTek) , 工廠測試只做硬體測試. 
2. pid/dname 燒錄正確 唯一值 (LeadTek)


Alex:
1. 提供 5 台 的 機器 psk.
LeadTek:
* release bin : 1週1次 週5 bin . 





