---
# System prepended metadata

title: フィールド会議

---

# フィールド会議

## 必要なもの（優先度順）
- **ボール**
買う、1つ購入済み（未到着、複数はアマゾンで）
→ ８個追加で購入(アマゾンは駅前コンビニが楽)
- **ティー**
買う、１８個購入済み（9/3着？部室宛）
→ 済
- **ゴールポスト**
作る、塩化ビニル管は購入済み
→ 加工、組み立て（~9/3たくぽん）、CNC台×４、プラットフォーム×１
- **障害物（5本）**
作る、CADできた
→ 材料の確認、購入（~9/11横澤）、加工、CNC台×５
- **ボールラック**
作る、CADできた
→ 材料(~9/11すわくん)、加工、まず一つを優先して作る
- **トライスポット**
作る、CADできた
→ 実験用（設計、材料選定）優先、フィールド用は後
- **フィールドの床**
作る、CADできた、寸法が怪しい
→ 実験期間後ベニヤ板（15,16に聞いて購入）に移行

## 練習予定表
- **9/3 体育館練習（17:00 - 21:00）**
すること：ボールを投げたり蹴ったりする
要るもの：ボール、ティー、ゴールポストの代替物
- **9/11 体育館練習（17:00 - 21:00）**
同じ

## タスク一覧
- ゴールポスト加工、組み立て：たくぽん、~9/3
- 障害物材料の確認、購入：横澤、~9/11
- ボールラック材料：すわくん、~9/11
- フィールド床ベニヤ板：15,16に聞いて購入、まだ先
- 夏ロボ機体申請 10/21までに：けんじくん、~9/5