---
# System prepended metadata

title: 2024/02/20 定期連絡

---

---
robots: noindex, nofollow
lang: ja-JP
dir: ltr
breaks: false
---

# 2024/02/20 定期連絡
次回：2024/02/27予定

## トピックス
- **2/17よりメセカ展開開始**：
  - 2/17のイベントについては収集しにくかったので2/24から本格的に行う
- **メセカ回収箱仙台**：
  - 設置済み。
  - 100枚カードを置いたが日曜日で枯れてしまったため少し補充した。
  - 25日NHKイベ時に再度補充する
- **メセカ回収箱錦糸町**：
  - 23日頃までに設置予定
- **ポスター正式許諾**：
  - JRの方は仮申し込み済、2/15以降にわかります
- **ポスター制作**：
  - めがね1案作成中。
  - もう1案はアンケートと写真を組み合わせて商業デザイナーに依頼
- **カンパ＆アンケート**：ますが素案作成、レビュー。
  - 今週から展開したい

## 今週の予定
- **二回目メセカ配布(2/24)**：
  - 全体ラインへの展開等お願いします→ごま
- **メセカ回収箱設置**：
  - 2/23目処に錦糸町に設置します→びゃね
- **決めたいこと**：
  - カンパ収集の文章。準備ができたら展開お願いします→ます

## 継続課題
- **イベント関係**：
  - 花以外になにかやるか
- **SNS関係**：
  - サブ担当者募集。その他企画はあるか？
- **カンパ**：
  - 他の生誕でのやり方の確認→ます展開済み
  - 過去カンパを集めた生誕委員に文例を聞いている

## 現状の全体確認
- 5/6に盛岡で全体イベント
- 生誕イベは別日に東京

## 盛岡広告関連企画・交渉（担当：ます＋びゃね）
- 進捗なし
- 事務所より許諾取得済み
- IGRは問い合わせ済
  - 申し込みにはイラスト案が必要
- JRは仮申し込み済
  - 枠や外形審査は2/15以降にわかる
  - これらが通れば、デザイン案締切がだいたい3月末ぐらいになる。

## 盛岡広告制作（担当：めがね＋α）
- 内製1：めがね制作開始、現在写真の収集中
- 外製1：アンケートを収集しcoconaraなどでデザインをしてもらえないか検討。ますがアンケートフォーム作成中
- ※他にポスターでなにか案があればください

## メセカ配布関係（担当：ごま）
- 2/17開始：とりあえず顔合わせなど
- 2/23二回目：横浜の計画をお願いします→ごま

## メセカ収集箱（とりあえずびゃね）
- イービーンズは2/16設置済み
  - 100枚置いたが枯れてしまいました。2/25NHKイベ時に補充をお願いします→ごま
- 錦糸町は2/23までに置きに行く予定

## 花などイベント関係（担当：未定）
- 進捗なし
- 生誕が東京のため、関東の人で担当を決めたく
- 生誕イベ発表まで更新なし
- やりたいことの案は随時お願いします

## SNS関係（担当：めがね＋α）
- 協力メンバー募集を開始
- Twitterサブ担当を募集

## カンパ関係（担当：ます）
- 他の生誕から文言をもらいフォーム作成した
- 手直し中

## 会計担当（担当：ペラオ）
- 証憑管理中

## 参考：発表済みスケジュール
- 01/27：関東フリラ
- 02/03：フェス多摩
- 02/04：関東フリラ
- 02/10：フェス新木場
- 02/16：律月仙台
- 02/17：仙台バレンタイン
- 02/24：甲子園イベ神奈川
- 02/25：NHK仙台
- 03/03：美海生誕山形
- 03/09：ツアー仙台
- 03/16：フリラ富士見
- 03/23：伊達花彩生誕東京
- 03/31：ツアー大阪
- 04/06：ツアー豊洲
- 05/03：北東北ツアー青森
- 05/05：北東北ツアー秋田
- 05/06：北東北ツアー盛岡
- XX/XX：ひなの生誕東京