---
# System prepended metadata

title: 2021-08-28 第n回定例ミーティング
tags: [Team-2]

---

# 2021-08-28 第n回定例ミーティング

## 決定事項

### フレームワーク、フォーマッター
#### バックエンド
- NestJS
    - ESLint(default)
    - Prettier(自分で入れる)

#### データベース
- PostgreSQL(Dockerで起動)
- Prisma

#### フロントエンド
- Next.js
    - ESLint(default)
    - Prettier(自分で入れる)

### アーキテクチャ
#### バックエンド
- DDD
- クリーンアーキテクチャライクでどうだろうかという感じ

#### フロントエンド
- SSR/SPA その辺りはヒアリングして決める
- CSSはデザインがきたら当てるので、それまでは自由に作る（CSS Modulesを推す）

### Git運用方法
- プライベートリポジトリ作成者（粟田）
- CIはGithubActionで作成する。YAGNI（言いたかった）
    - 内容は lint / test / prettier
- Github-Flowに基づいてブランチを運用する
    - [参考](ttps://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1708/01/news015.html)
- プルリクのレビュワーは誰がするのか？
    - 2/5は最低限

### ドキュメントの作成方法
1. HackMDにざっと議事録を取る
2. 議事録から必要な情報を抽出
3. 抽出した情報をもとにMiroを使ってドメインモデル図を作ったり進めていく？

### 初回スプリントまでの進め方
#### プロジェクト初期化
- プライベートリポジトリ作成
- みんな招待
- コマンドで初期化（NestとNext）←これはmainでやってOK
- ディレクトリ構成を作ってPR作成
- slackで通知チャンネルを作って通知を飛ばす

#### 初期段階でのモブプロ
- 大まかな設計
- ドメインモデル図作成

### 初回スプリント計画MTGの進め方
#### 何を聞くのか？
以下を参考にして進める。
事前にそこまで詳細に決めることは難しいと思うので、その場に応じて進めていく。
[どのように要件をヒアリングすれば良いのでしょうか？
](https://docs.google.com/document/d/1rfXSbALiyhowWQTOhYmAlL8OiHWpa06Lvxr0mYIORLw/edit#heading=h.xgzm8tzg21r)

### 初回スプリント後の進め方
1. 初回ヒアリング後に出たユーザーストーリーに対してプランニングポーカーをして見積もる
2. プランニングでユーザーストーリーの担当者を決める
3. モデリング、DB設計を進める（ここはモブプロしたい）
4. 実装を進める

### レビュー、振り返り、プランニング
- レビューはPOの人との日程調整次第で変更
- 振り返りとプランニングは極力レビューの次の日にやりましょう

### POとのヒアリング可能日程

- 玄徳 … 平日21〜22時 土日はできれば避けたい（不可能ではない）
- 粟田 … 平日21〜22時 土日終日
- 新井 … 月・火・**金** 21:00 土日
- 遠藤 … 平日21~22時 土日 all OK
- 永井 … 平日21〜22時 

### 最初のリーダー

- 粟田さん
- スプリントごとに開発リーダーを回していく

###### tags: `Team-2`
