---
# System prepended metadata

title: 'OH:RepRap Festival 開放硬體：3DP大拜拜 第1次籌備會議'
tags: [hackpad]

---

---
title: "OH:RepRap Festival 開放硬體：3DP大拜拜 第1次籌備會議"
tags: hackpad
---

# OH:RepRap Festival 開放硬體：3DP大拜拜 第1次籌備會議

> [點此觀看原始內容](https://openlabtaipei.hackpad.tw/y9277sGSYKS)

OH:RepRap Festival 開放硬體：3DP大拜拜 第1次籌備會議

### 時間

    2016／5／27，8pm，預計一個小時
### 地點

    寶藏巖Openlab.Taipei
### 參加者

Paul
honki
偉峻
議員
45
嘉瑋

### 討論事項

- 工作成員自我介紹
- 現況介紹
- 執行進度報告
- 工作分配

### 議程


8：00 開始
8：00～8：15 與會人自我介紹、現況介紹
8：15～8：30 執行進度報告、討論
8：30～8：45 工作分配推坑
8：45～9：00 動議
9：00 結束

## 議題內容


1.  與會人自我介紹
2.  現況介紹：Paul
    1.  活動形式、時間地點
    2.  與coscup的合作
3.  執行進度報告、討論
    1.  總籌畫
        1.  會議規劃：Paul、嘉瑋
            - 二、三籌會議時間調整？ 週六 MOZ工寮
            - 義工人力調配
        2.  工作人員：Paul、嘉瑋
    2.  籌備進度
        1.  宣傳狀況：鴻旗
            - 平面設計
            - 宣傳時程
                - 二籌後開始宣傳
        2.  講演規劃：Paul
            - 講者與講題
                - 3DP legend放映？
                - 耗材比較
                - 網路open source資源部落格主...，網友見面會
                - 組裝失敗經驗等等心路歷程
            - 公關活動：邀請社群
                - 媒體邀請：嘉瑋、（珩宇）
            - 3D列印媽媽展、廢料使用與募集
            - 二籌前初步規劃
        3.  場地安排：宇宙康
        4.  報名系統：嘉幃
            1.  系統：KKTIX
            2.  現場報到處：希望與coscup合併
            3.  報到內容希望填寫
                1.  是否帶機器
                2.  是否需要義診
            4.  宣傳管道：議員（學校管道），
        5.  機器義診：Paul
            - 義診醫生：45
            - 除了解方、如何「取得藥材」方能藥到病除
            - 當場診斷、驗證。
    3.  活動期間
        1.  講演主持：鴻旗
        2.  報到活動
            - 3d列印合併：虎符、蟾蜍
        3.  場控：油王
            - 器材使用
            - ![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/hackmd-public/uploads/77f47c33-5216-447a-b3a7-fc8befcab86e.png)
        4.  餐飲：Paul
            - 同coscup
        5.  活動記錄：偉峻、（小輝）
4.  工作分配
    1.  宣傳：鴻旗
    2.  媒體邀請規劃：嘉瑋
    3.  講演規劃：Paul
    4.  義診規劃：Paul
    5.  場控：油王
    6.  活動記錄：偉峻
    7.  其他

### 動議


新北市8/28活動

### 時間表

    - [x] 0籌 - 2016年 4月 1日
    - [x] 開始公開工作人員募集 \- 2016年 4 月 10 日

    - [ ] 2 籌 - 2016 年 6月25 日 2:30PM
        - [ ] 確定工作人員
        - [ ] 確認與coscup合作內容
        - [ ] 宣傳：前置完成，開始宣傳
        - [ ] 確定講者狀況與議程
        - [ ] 社群邀請進度
        - [ ] 規劃機器義診

    - [ ] 3 籌 - 2016 年 7 月 29 日 2:30PM
        - [ ] 確認廠商狀況
        - [ ] 確認講者狀況
        - [ ] 其他
    - [ ] 活動預演－2016年8月19日
    - [ ] 活動時間－2016年8月20日


