---
# System prepended metadata

title: 乳揺れ変更点

---

# 乳揺れ変更点

## 全体の流れ
### そもそも
乳揺れをやると公表された（日程が確定した）段階ですでに工数として足りていない
そのため、仕様やデザインがくるのを待っていると実装自体が先延ばしとなるため、実装をすぐ始められるよう前回と同仕様・同デザインでやることを前提で今回用に仕様・デザインを依頼
※前回と同じ仕様・デザインで実装といっても、処理は流用できるがコピーペーストのような形で使えるわけではないので、ACLが想定しているよりも工数はそれなりに掛かる（新規で導入よりは多少楽程度）

### 初回変更点
- 都道府県開催だったものを6エリア開催へと変更
- 3位までの表示を5位に変更
- パンくずの導入
- ネット予約動線の追加

前述したようにすでに概算見積もりで期間を超過状態
6エリア開催への変更はかなり重い処理だったが、ネット予約動線の追加の非対応、preアップ期間など、削れる部分を削ることで、対応を承諾（とはいえ概算スケジュール的には何か不具合があればかなりきつい状態なのは変わらず）

### 2回目の要望追加
- 都道府県のみの表記にする部分を都道府県・発エリアの表記に変更
- 結果発表ページの仕様変更

代わりとして、癒しQを開催しない（Acl側からの提案）
癒しQをなくすことで空いた枠で上記2点を実装することを承諾（既存処理からメンエス側へ対応する処理の削除等あるため、まるまる工数が減ったわけではない）

### 3回目の要望追加
- 結果発表ページのリリース日を前倒し
- 結果発表ページのデザイン大幅変更

リリース日前倒しの上に、デザイン大幅変更により、前回実装のコードを利用することが不可

集計状態を抜くこと（実装・内部テスト・QA・preアップの工程をすべて削除）
女の子マイページの動線の簡略化
iOS15以降の端末で確認されるモーダルのバグ対応
上記3点を非対応とすることで、工数を確保

### 4回目の要望追加
- TOP紙吹雪
- 結果発表TOPのGIFに再生ボタンを追加
- キービジュアルの変更（ロゴと背景を一緒のものに変更）

基本的に流用できる部分や低工数で抑えれる部分、別実装の削減等にて対応
要望周りは出来うる限り対応
紙吹雪については、そもそも工数が超過している状態と言っている中で、無理して対応する必要がある実装なのか、仕様もちぐはぐだったため、対応出来ない旨で報告

### 5回目の要望追加
- 集計状態の実装

結果発表ページリリース前倒しの影響で、実装不可の旨を伝え、承諾を得た部分を実装してほしいとの要望
仮に実装することになったとしても、ボタンの非表示化（非活性化）と内部確認以外のものは対応しない上で、
これまでの変更を含めた形で確定した仕様を提出してもらわないと、概算スケジュール状態ではどう組み込むかも検討できない状態のため、まずは確定した仕様の提出を催促
その上で、実装できるか検討をすることを連絡していたが、仕様が来ない状態でマスト要件という形で実装を確定させて連絡

## COR側で対応不可と報告した部分
- ネット予約導線
    - 6エリア開催を導入するために、削減。（両方の採用は工数の関係で期日に間に合わない）
- 会員動画
    - 処理の大幅変更、DB構成の検討等、工数がかなり必要なため、工数が1月も取れないエントリーフォーム内にそもそも実装が難しいため、非対応
    - 動画は前後半で差し替える形で対応
- 紙吹雪
    - 工数的にすでに対応できる状態でないため非対応
- 集計状態（現在導入する方向で進められている）
    - リリース日前倒しや結果発表ページの大幅変更により、工数を確保のため削減
- モーダルのバグ
    - ブラウザ起因のバグのため、根本対応がそもそもできず。調整にもかなり時間がかかる想定のため非対応（ページが開けないなどのバグではなく、iOS15以上、検索タブを下方に設置している場合のみモーダル下部に余白ができるというバグ）

## 工数の内訳
1. 担当エンジニアによる仕様・デザインの確認
2. 実装方針の検討(既存処理に影響を与えないことなどを加味した実装を検討するフェーズ) 
4. 実装
5. ソースコードレビュー（修正が発生する可能性あり）
6. 内部テスト（修正が発生する可能性あり）
7. preアップ（修正が発生する可能性あり）

基本的には上記を踏む必要があるため、実装と一言に言ってもやることが多い
3ヶ月期間が取れても実際にコードを各期間は半分程度しか取れない

## その他
- 前回と同じ仕様・デザインで実装といっても、処理は流用できるがコピーペーストのような形で使えるわけではないので、想定されているよりも工数はそれなりに掛かる（新規で導入よりは多少楽程度）
- 前回はできたよねという回答
    - それは無理しているから

## 確認したいこと
- ACLディレは社長とヒアリングを行った上で仕様を作成していないのか？（仕様がコロコロ変わる部分）
- ACL側の出しているスケジュールを確認させてほしい
- バグが発生した時、CORのせいにしないでほしい