---
# System prepended metadata

title: 2021/10/28 現状整理ドキュメント
tags: [SAIGATE]

---

###### tags: `SAIGATE`

# 2021/10/28 現状整理ドキュメント

### ToDoリスト

- [x] Proxy関数
    - [x] 関数の依存関係の整理
    - [x] 関数の存在に対してのメリットデメリットの整理

- [x] GAS費用
    - [x] GAS費用の計算方法の説明作成
    - [x] GAS費用のブレについての記載変更
    - [x] ブロックチェーンの説明資料抜粋

- [ ] METAMASK
    - [ ] METAMASKのフロントエンド連携開発
    - [ ] OPENSEAのMETAMASKのアクションがどのように呼び出されているか把握
    - [ ] DBとMETAMASKの連携の部分について開発する必要のある機能・画面まとめ

- [x] OPENSEA
    - [x] Ethereum方式とPolygon方式の機能の違いのまとめ
    - [x] 不明な動きについてはソースコードの調査

### 課題の詳細
* Polygonに対して、ETH方式にデプロイされているソースコードを使用するのであれば、イーサ環境での実験を行う必要があり、Polygonで全て問題なく動くかどうかは全部連携してから再テスト。
* OPENSEAの実行において現段階で想定していない挙動と画面遷移が存在したので、そこについて、ブロックチェーン側からの呼び出しかバックエンドからの呼び出しかを判断する必要がある。
* 画面遷移を見たときにどの関数が呼び出されているかを理解できない部分を潰すために明日再度テストをおこなう。

### Todo
上田さん to do リスト（スケジュールは最悪値、ここから早く巻き取れるものは巻き取る。）
※ガス代をまとめる（明日にはお客さんに送ること）
①今の仕様と相違があるところを洗い出す（10月30日まで）
②ウォレット連携とフロントとWeb3とコントラクトの繋ぎこみ（11月1日まで）
③OpenSeaのPolygonとバックエンドを接続してプロダクトを動かすところまでもっていく。（11月3日まで）
④Solidity改変（11月19日まで）
⇒4割・3割程度がOpenSeaのソースコードを使える。それ以外で追加するコードに対してバックエンドがどこで関連するか、修正が必要かを共有する。