---
# System prepended metadata

title: Rede Comunitária Heliópolis

---

# Rede Comunitária Heliópolis 


![](https://i.imgur.com/iJ1yovm.png)


![](https://i.imgur.com/fqSNUtK.jpg)


## Evento Nic.BR
Dias 10 e 11 de Novembro, na sede do Nic.BR em São Paulo

## Requisitos
- [ ] 1. arrumar uma goma para passar novembro

- [ ] 2. pré selecionar os tecnicos pro treinamento

- [ ] 3. selecionar famílias atendidas

- [ ] 4. Comprar os equipamentos (vou cotar de novo e te mandar com 3 fornecedores)

- [ ] 5. Divulgação em massa

## Licenças
- [ ] 1. Licença  de rede comunitária na Anatel (custa uns 400,00 vitalício )

- [ ] 2. Licença de frequência licenciada para melhorar o sinal na Anatel (é isento para rede comunitária mas precisa de um engenheiro para assinar o projeto (podemos tentar um parça para não ter custo ou sair bem barato))

- [ ] 3. Certificado / curso de trabalho em altura para quem for ficar responsável por isso. (Recomendo duas pessoas) ( custa uns 350,00 reais por pessoa)


## Lista de compras (orçamentos)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ajIwMfQ6Voc7GyWi9M3O_oXZ8J_jj3M_/edit?usp=sharing&ouid=112936865075360867988&rtpof=true&sd=true

## Explicação do projeto

{%youtube PX_oKqxicy4 %}

https://www.youtube.com/watch?v=PX_oKqxicy4

## Dúvidas
- 1. O projeto proposto considera apenas internet dentro de residẽncias e locais estratégicos como unidades da UNAS ou escolas, não considerando "wifi público" acessível de lugares públicos como ruas e etc. A arquitetura e quantidade de pontos de acesso atendem as espectativas para esse momento inicial ou devemos modificar para acrescentar pontos de acesso wifi públicos?

- 2. Quais seriam os melhores pontos para instalar as 6 antenas CPEs que consigam ter visada da torre da rádio e residências ao redor para instalações dos pontos?

- 3. Qual a melhor dinâmica de agenda para as oficinas?
    - [ ] Imersão: final de semana inteiro e direto (sábado e domingo o dia todo)
    - [ ] Aos sábados o dia inteiro
    - [ ] Aos sábados perído manhã
    - [ ] Aos sábados perído tarde
    - [ ] Em dias específicos da semana de dia
    - [ ] Em dias específicos da semana de noite
    - [ ] Outros (descrever):l

## Reunião 21/11/2022
Thiago, Reginaldo e Fernanda

- Unas tirar nota das compras e Thiago/Aline comprar
- Adicionar a lista de compras 2 escada e equipamentos para Hotspot externos
- Realizar o treinamento e instalações até 20 de Dezembro
- Acordado 3mil/mês por 5 meses para Thiago, incluindo treinamentos, acompahamento das instalações e suporte remoto e eventualmente presencial
- Thiago cotar provedor de link dedicado para o projeto 
- Tentar criar agenda de treinamentos em dias sequenciais na semana (4 dias treinamento, de 4 à 6 dias instalações)
- 

hbnet

Rua Mina 38

