---
# System prepended metadata

title: 'Heliopolis Rede Comunitária - Checklist '

---

# Heliopolis Rede Comunitária - Checklist 



## 31/10/2023 - Terça-feira
### Equipe: 
- Saraiva, Bruno e Thiago
### Atividades: 
- [x] Comprar e receber canos novos
- [x] Encurtar cabo que chega na sala de reunião e organizar equipamentos
- [x] Puxar cabo e fazer conectores da sala de reunião até o Observatório
- [x] Instalar e configurar roteador no Observatório
- [x] Puxar cabo e até a quadra e fazer conectores
- [x] Planejar próximos passos

## 01/11/2023 - Quarta-feira: Adianto Parceiros
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno
### Atividades: 
- [x] Comprar parafusos maiores para o suportes
- [x] Comprar parafusos que encaixam nos roteadores para prender na parede
- [x] Falar com as pessoas que vão receber as antenas e tentar combinar com elas na sexta-feira e no sábado
- [x] Levar um cano de 6m e um de 3m para a casa do Saraiva
- [x] Tirar antena, cano e sticks do Parceiros (deixar suporte do chão)
- [x] Colocar parafusos que vão prender os roteadores na quadra

## 02/11/2023 - Quinta-feira: Testar Firmware Roteadores
### Equipe: 
- Thiago
### Atividades: 
- [x] Pesquisar e tentar alterar os firmware dos roteadores para usar LibreRouterOS em Mesh
- [x] Preparar firmware para instalar nos outros roteadores

## 03/11/2023 - Sexta-feira: Morador beco lado UNAS-Minas (Seu Adilson)
### Equipe: 
- Saraiva e Thiago
### Atividades: 
- [x] Instalar suporte na parede/laje da moradora no beco do lado da UNAS-Minas
- [x] Instalar cano com antena e testar sinal
- ~~Prender sticks se necessário~~
- [x] Puxar cabo para dentro da casa
- [x] Instalar e configurar roteador para a morador
- [x] Estudar possibilidade de passar cabos para vizinhos
- [x] Organizações das ferramentas, equipamentos e cabos na sala do OBS

## ~~04/11/2023 - Sábado: Casa do João
### Equipe: 
- ~~Bruno e Thiago
### Atividades: 
- [ ] ~~Instalar outra setorial na torre da Rádio
- [ ] ~~Instalar suporte na parede/laje na casa do João
- [ ] ~~Instalar cano com antena e testar sinal
- [ ] ~~Prender sticks se necessário
- [ ] ~~Puxar cabo para dentro da casa
- [ ] ~~Instalar e configurar roteador para a moradora
- [ ] ~~Estudar possibilidade de passar cabos para vizinhos

> **OBS:** Não rolou porque o Saraiva ia trampar nas questões da corrida, o Bruno tinha viajado. Também observamos que não precisa instalar antena na casa do João


## 05/11/2023 - Domingo: Instalar, Configurar e testar firmware nos roteadores  
### Equipe: 
- Thiago
### Atividades: 
- [x] Instalar firmware em todos os roteadores
- [x] Configurar rede mesh
- [x] Testar rede mesh nos roteadores

## 06/11/2023 - Segunda-feira: Quadra
### Equipe: 
- Saraiva, Bruno e Thiago
### Atividades: 
- [x] Furar caixas e instalar roteador mesh principal na caixa hermética
- [x] Furar a parede novamente para prender a caixa
- [x] Ajustar cabo que ficou grande e precisa ficar esticado
- [x] Tentar resolver problema de energia: 
    - Obs: Tantamos, mas será preciso instalar um ponto de energia
- [x] Visitar pontos de instalação da Passagem B

> **OBS:** Thiago precisou parar por 15 min para um consulta médica online e precisou fazer uma reunião online enquanto ajudava o Bruno

## 07/11/2023 - Terça-feira: Casa do João
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno
### Atividades: 
- [x] Passar cabo da sala de reunião para casa do joão
- [x] Configurar roteador para a casa do joão
- [x] Testar a internet
    - OBS: A internet estava lenta e o switch deligava quando ligava o roteador. Precisamos investigar isso. 

> **OBS:** Esse era o último dia que o Thiago ia, mas teve uma urgência com médico e exames antes da viagem e não pode ir. Thiago viagem na quarta-feira a noite.


## 08/11/2023 - Quarta-feira: Passagem B - Antena
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno
### Atividades:
- [ ] Instalar suporte da antena na casa da senhora da Passagem B
- [ ] Instalar cano com a Antena e cabo
- [ ] Furar todas as caixas herméticas e instalar roteadores


## 09/11/2023 - Quinta-feira: Passagem B - Roteadores
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno
### Atividades: 
- [ ] Instalar cano novo com antena e testar sinal
- [ ] Prender sticks
- [ ] Puxar cabo para dentro da sala principal
- [ ] Instalar e configurar roteador
- [ ] Estudar meio de levar até o Saraiva por cabo

> **OBS:** Thiago vai precisar pausar das 14h às 15h para uma reunião remota


## 07/11/2023 - Terça-feira: Casa anigo do pai do Bruno
### Equipe: 
- Saraiva, Bruno e Thiago
### Atividades: 
- [ ] Instalar outra setorial na torre da Rádio
- [ ] Instalar suporte na parede/laje na casa do amigo do pai do Bruno
- [ ] Instalar cano com antena e testar sinal
- [ ] Prender sticks se necessário
- [ ] Puxar cabo para dentro da casa
- [ ] Instalar e configurar roteador para a moradora
- [ ] Estudar possibilidade de passar cabos para vizinhos


## 08/11/2023 - Quarta-feira: WiFi Livre
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno
### Atividades: 
- [ ] Instalar roteadores WiFi Livre na quadra
- [ ] Instalar roteadores WiFi na "rua do amigo do pai do Bruno"

> **OBS:** Thiago viaja para Campos / Marrecas - RJ

## 09/11/2023 - Quinta-feira
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno (Aline)
### Atividades: 
- [ ] Puxar cabeamento para casa de morador
- [ ] Instalar e configurar roteador

## 10/11/2023 - Sexta-feira
### Equipe: 
- Saraiva e Bruno (Aline)
### Atividades: 
- [ ] Puxar cabeamento para casa de morador
- [ ] Instalar e configurar roteador

## Semana 13/11 à 17/11
### Equipe: 
- Saraiva, Bruno e Aline (Thiago Remotamente)
### Atividades: 
- [ ] Ajustar coisas pendentes 
- [ ] Instalar mais moradores com cabos
- [ ] Configurar routerboard para portal captiva no Wifi Livre (Thiago remotamente)


> **OBS:** Thiago está viajando mas se bater urgência volta para essa semana, vai estará disponível remotamente
