---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

■スケジュール
公開日：9月8日（火）10:00 必須
納品方法：Git 対象リポジトリ内にご納品
納品期限：9月4日（金）18:00まで希望


■詳細スケジュール
＝＝ デザイン進行スケジュール == （ご共有まで）
8月3日（金）デザイン1回目UP
8月4日（火）お戻し
8月7日（金）デザイン2回目アップ・仮納品
8月11日（火）お戻し
8月18日（火）デザインFIX・納品

＝＝ コーディング進行スケジュール案 == 
8月17日（月）コーディング開始
8月21日（金）弊社関係者レビュー用環境での確認／コードレビュー
8月26日（水）検証用CMSへの組み込み〜ステージング環境での検証（弊社Webチーム）／コードレビュー
8月28日（金）ステージング環境でカバヤ食品ブランドチーム確認〜最終承認／コードレビュー
9月2日（水）12:00まで お戻し期限
9月2日（水）13:00〜 修正
9月3日（木）修正予備 / 納品データ整理
9月4日（金）コーディングデータ納品（masterブランチへマージ）
9月7日（月）本番用CMSへの組み込み（弊社で行います）
9月8日（火）10:00 公開



## 確認すべき環境
① 弊社でのコードレビュー（ローカル環境で行います）
※粒度とタイミングはご相談したいです

② 弊社関係者レビュー用環境での確認
※この環境をご用意いただくことは可能でしょうか？

③ ステージング環境での検証（CMSへの組み込みは弊社で行います）

### 関係者
① NKOHwebコーダー、ディレクター
② NKOHwebチーム、カバヤ食品ブランド担当、神田さん
③ NKOHwebチーム、カバヤ食品ブランド担当、どこまで確認となるのでしょうか…？
開発管理課、知的財産権担当、研究室

確認と修正に時間がかかりそうなレベル
① ★☆☆
② ★★★
③ ★★☆

関係者の数によって、見積もる時間も変わりそうなので、知っておきたいです。