---
# System prepended metadata

title: 大夏試飛計畫
tags: [進行中計畫]

---

# 大夏重飛計畫
###### tags: `進行中計畫`
## 必要項目
### 1.飛機整備
1. #### 飛機本身維護
    確認飛機整體狀態並修復。重心調整+重算
2. #### ina219 Driver
    在Firmware中加入ina219 Driver。
3. #### 飛控維護
    更新飛控版本至V1.12.3。
### 2.釋放機構設計與測試
1. #### 釋放機構設計
    訂定釋放機構規格，並依照規格重新設計。
2. #### 釋放機構測試
    根據規格進行測試
### 3.平板天線
1. #### 平板天線安裝
    壞掉的韌體重新安裝。
2. #### 平板天線測試
### 4.飛行計畫訂定
1. #### 擬定飛行計畫
    確定飛行前檢查與流程。
2. #### 飛行狀態演練
    根據可能發生的狀況進行預想(空速過快或太滿...)
## milestone


| Oct.         | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. |
| ------------ |:---- |:---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 飛機本身修復 |      |      |   釋放機構設計完成 重心測試完成  |   飛控更新完成   |   平板天線修復   |   飛行計劃訂定   |   完成所有飛行準備   |

