---
# System prepended metadata

title: Ohjauspalaveri 5.12.2019

---

# Ohjauspalaveri 5.12.2019

Ohjaajat: Jari Uimonen ja Jarmo Talvivaara
Puheenjohtaja: Ville Niemi
Kirjuri: Teemu Lintunen
Paikalla olleet: Jani Kröger, Miika Houni, Outi Koffer, Jooa Pitkonen

Ensiksi käytiin ryhmän omia asioita, jossa mainittiin, miten datan näyttäminen on kehityksessä priorisoitu ykköseksi, sekä kerroimme lyhyesti liiketalous ryhmän osallistumisesta. Ville työskentely heidän kanssaan pari tuntia koululla.
Azuren puolella selvisi, että capasityn pystyy kopioimaan sprintistä toiseen ilman, että pitää tehdä tyhjästä jokainen kerta. Kävimme myös läpi Azuressa, esille tullutta varoitusta. Se alkoi viikko kolme, kun Ville alkoi lisätä epiikan alle monia featureja. Varoituksesta ei ole työskentelylle mitään haittaa. Jari katsoi asiaa omalla ajalla noin vartin, muttei silloin keksinyt ratkaisua. Jos asialle löydetään ratkaisu, niin siitä olisi hyvä kertoa Jarille jatkoa varten. 
Seuraavaksi scrum checklist: daily scrumeja on pidetty päivittäin, joten niihin kohtiin on laitettu merkinnät. Esitettiin kysymys, että pitääkö viimeisessä palautettavassa versiossa olla jokaisessa paikassa linkitys vai ei. Daily scrumeista on scrum masterin hyvä pitää muistiinpanoja. Myös backlogissa päivittäinen päivitys eli päivitetään tilannetta sprintissä, ei tarvitse lisäillä uusia asioita joka päivä. 
Asialistaa: Datan visualisointi katsottiin jo aamulla, lopullisen version luovutus/palautus: luovutetaanko projekti tiedosto vai projektin tunnukset. Kannattaa sopia asiakkaan kanssa mikä on toimivin tapa. Kuinka luovuttaa ohjaajille, jotta heillä on pääsy ohjelmaan kurssin jälkeen. Tunnusten luovuttaminen ei pitäisi olla validi vaihtoehto. Asiasta ei kannata huolehtia vielä, asiaan palataan myöhemmin.  
Keskiviikon esityksestä: Kannattaa varmistaa Sepolta, paikalla pitäisi olla perus kalusto esityksen tekemiseen, mutta ei ole varmaa tietoa. OutSystems, pystyykö sen avaamaan browseriin vaikkei ole alustalla, ei pitäisi olla ongelmia mutta testataan.
Ohjeista: tehdäänkö se Azureen wikiin ja sieltä myös (jos onnistuu) tallentaa sen pdf:änä sieltä, taas varmistetaan asia asiakkaalta. Projekteissa tyypillistä että, lopputulos tulee olemaan erilainen alussa luvatuista asioista. Opetus projekteissa tärkeintä oppiminen eikä valmiiden asioiden toimittaminen. Projektin suunta on hyvässä asemassa eikä siitä tarvitse huolehtia. 