---
# System prepended metadata

title: 3.12.2019

---

# 3.12.2019

**Toimeksiantajan tapaaminen**

Tapaamissa esiin nousseita asioita:

- hakutoiminnon ja kiinteistöryhmittelyn lisääminen
- ensi viikolla esitys, saadaanko valmiiksi
- ei mielipiteitä datan näytöstä, voidaan toteuttaa omalla tavallamme
- esityksen suunnittelu yhdeksi kokonaisuudeksi likolaisten kanssa

[**Retrospektiivi**](/7UhLWWdfS0iBlvhm-RT24Q)

Tällä viikolla aloitetiin mobiilisovelluksen tekeminen Outsystems- ohjelmistoa käyttäen. AzureDev Opsiin asetettiin taskejä liittyen sovelluksen ulkoasuun ja toimivuuteen. Saimme viikon aikana tehtyä rungon toteutettavasta sovelluksesta. Sovelluksessa on tällä hetkellä kirjautumis- ja rekisteröitymisominaisuus sekä ikkunat eri kiinteistöille ja välilehdet lämpötilalle, hiilidioksidille sekä paine-erolle. Viikolla toteutettiin jonkin verran sovelluksen ulkoasua logon ja värimaailman osalta. Tarkoitukseni oli myös toteuttaa tietokantayhteyttä hyödyntäen tiedonsiirtoa taulukoihin, mutta tätä taskia ei saatu tehtyä, joten se siirtyy ensi sprinttiin tehtäväksi.


[*Sprintin suunnittelukokous*](/RH5dO-jyQqKy9KFcgtdKGA)

Suunniteltiin seuraavan sprintin tehtävät. Suurinosa oli tehtäviä jotka jatkui edellisviikon sprintiltä. Tehtäviä ei jaoteltu nyt niin tarkasti, koska aika alkaa käymään vähiin ja jokainen voi osallistua haluamiinsa asioihin, muutamiin kohtiin laitettiin assing to.

-Samalla pidettiin Daily Scrum

-Sovittiin, että huomenna daily scrum 13:30 ja samalla asialistan käyntiä tulevaan ohjaajatapaamiseen