---
# System prepended metadata

title: timeline of Staging
tags: [twsc_Staging]

---

---
title: timeline of Staging
tags: twsc_Staging
---

|[Wk No.](https://www.epochconverter.com/weeks/2021)(M)| | Topic | Notes | Label |
|:--|--|--|--|--|
|Wk 53</br>(12/28)|4|`Stg`: 討論OKR|`跨年(1/1~3)`|`Stg`</br>`BMS`</br>`LH`|
|Wk 01</br>(1/4)||`Stg`: 整理現況、Person in Charge</br>|||
|Wk 02</br>(1/11)||`Stg`: 整理OKR||
|Wk 03</br>(1/18)||`Stg`: How to SCR||
|Wk 04</br>(1/25)||`Stg`: Check OKR w/ Aug||
|Wk 05</br>(2/1)||`Stg`：施作報告格式準備_Jn</br>||
|Wk 06</br>(2/8)|2||`春節(2/10~16)`|`LH`|
|Wk 07</br>(2/15)|3||`不補班(2/20)`||
|Wk 08</br>(2/22)||`Stg`：施作手冊準備_KMO,WR||
|Wk 09</br>(3/1)|4|3/2, 3 : `Stg`：SCR單準備_KMO,WR</br>3/4, 5 : `Stg`：SCR單送審_KMO,WR|`228(2/27-3/1)`|`LH`|
|Wk 10</br>(3/8)||3/8：`Stg`：==Pas2==_OS_KMO</br>3/10：`Stg`：==Pas3==_K8s_WR</br>(延)：`Stg`：==Pas2==_Slurm_KMO</br>3/11,12：`Stg`：施作心得</br>3/11,12：`Stg`：觀察報告|OS_新手：JYC,Leo,WR,Sid</br>K8s_新手：Leo,KMO,Sid||
|Wk 11</br>(3/15)||`Stg`：施作手冊準備_Jeff & YUN||
|Wk 12</br>(3/22)||3/24：==Sas1==_PaaS_Jeff,YUN<br>(延)：==Sas2==_APIGW_Jeff,YUN、</br>|API_新手：Aug, Leo<br>PaaS_新手：|
|Wk 13</br>(3/29)|4|~~Leo Jenkins~~`暫定4月初`|`清明(4/2~5)`|`LH`|
|Wk 14</br>(4/5)|4||`清明(4/2~5)`|`LH`|
|Wk 15</br>(4/12)||||
|Wk 16</br>(4/19)||||
|Wk 17</br>(4/26)||||
|Wk 18</br>(5/3)||||
|Wk 19</br>(5/10)||5/12：==Ias1==_Network_cnyang|[BCP 演練 2^9](https://docs.google.com/presentation/d/1tWwUoWvzJiJnIn9A9syrdV3cKQlJ7DjGqS42GxMJHvQ/edit?usp=sharing)| |
|Wk 20</br>(5/17)||||
|Wk 21</br>(5/24)||||
|Wk 22</br>(5/31)||||
|Wk 23</br>(6/7)|| 6/11：==Pas2==_Slurm_KMO| #131 |
|Wk 24</br>(6/14)|4||`端午(6/12~14)`||
|Wk 25</br>(6/21)||6/28：==Test==_Jenkins_Leo| #152  |
|Wk 26</br>(6/28)||||
|Wk 27</br>(7/5)||SRO問卷調查|[結果](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VHeOkazUkmBVINRBnZQ2asMSUf-sNk7XC79cyTsCm5s/edit?resourcekey#gid=1942842222)|
|Wk 28</br>(7/12)||7/12：==Sas2==_APIGW_Jeff,YUN<br>|會先撤掉一台apigw, 作前置作業 #173 |
|Wk 29</br>(7/19)||||
|Wk 30</br>(7/26)||||
|Wk 31</br>(8/2)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 32</br>(8/9)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 33</br>(8/16)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 34</br>(8/23)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 35</br>(8/30)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 36</br>(9/6)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`<br>`不補班(9/11)`|`WD`|
|Wk 37</br>(9/13)||`ILMN趕進度`|`SCR盡量安排下班時間，暫停SRO`|
|Wk 38</br>(9/20)|3|下半年度SRO重新規劃討論，整理時程表|`中秋(9/18~21)`|`LH`|
|Wk 39</br>(9/27)||9/27-10/1：OPSK_PY&Tim<br>10/1：K8s_WR|OPSK: 1wk`項目待定`<br>K8s: 2-3hr|
|Wk 40</br>(10/4)||10/4 or 10/8：Switch_CN|Switch:時間須跟廠商約，暫定這2天|
|Wk 41</br>(10/11)|3|10/13~15：Storage/Uti_JYC|[SRO系統功能列表](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZ3jELWJ6DqFuQyBwE431GeWyNZlTPNSzbrdyVsz1BI/edit#gid=0)<br>Storage/Uti:`項目、時間待定`<br>`雙十(10/9~11)`<br>`10/25光復補假(9/12)`|`LH`<br>`TWS`|
|Wk 42</br>(10/18)||10/18-22：10SI(清整週)<br>10/24：BCP|`暫停所有SCR`|
|Wk 43</br>(10/25)||||
|Wk 44</br>(11/1)||Slurm_KMO==時間待定==|slurm: 1hr|
|Wk 45</br>(11/8)||Harbor_YUN==時間待定==|Harbor:預計二小時內完成|
|Wk 46</br>(11/15)||BMS_Dominic==時間待定==|每週規劃，會需要vsphere協助先備份|
|Wk 47</br>(11/22)||||
|Wk 48</br>(11/29)||||
|Wk 49</br>(12/6)||||
|Wk 50</br>(12/13)||||
|Wk 51</br>(12/20)|4||`12/25行憲紀念補假(12/24)`|`TWS`|
|Wk 52</br>(12/27)|4||`跨年(12/31~1/)`|`LH`|
|Wk 01</br>(1/3)||||

(明年度：UserPortal_Leo | User Portal:0.5hrtwcc.tw頁面會暫停 0.5hr (因為沒有HA))
(Network原先計畫：Mellanox Cumulus | 所有服務之PXE 及BMC 連線會暫停中斷30分針對BMC PXE部分重新安裝並升級)
(OPSK原先計畫：預計做1 .系統組態檢查與校正2. 節點加入)


---

關於施作報告討論：

`部屬的SCRIPT也要版控`
這個人知不知道要作什麼?
施作過程清楚
知道正確應該是什麼樣子
如果有錯要能發現
如何回復(找error code/error handling)
有可能失敗，確認節點有沒有問題


---
Disk 
- Ceph (HDD)
 - Ceph Obj - COS
 - Ceph Block (HDD)
- NetApp (SSD)

(Staging: 最小可行性部屬為原則, 若在上面開服務,因Capacity有限會有風險問題, 目前會持續關注且有其他團隊同時使用, 建議於Pro提供服務)