---
# System prepended metadata

title: <這支火箭.v2> 開發紀錄
tags: [Developement, FAR2023]

---

# <這支火箭.v2> 開發紀錄
###### tags: `Developement`

[toc]

## 準備項目
- [ ] 噴水鼻錐 [name=李德慶]
- [ ] 箭身 [name=李德慶]
- [ ] 尾翼 [name=李德慶]
- [ ] 滑塊 [name=賴楷鈞]
- [ ] 航電艙 [name=仲其宇]
- [ ] 立方衛星 [name=薛子承]
- [ ] 降落傘彈射機構 [name=賴楷鈞]
- [ ] 火箭降落傘 [name=羅湲晨]
- [ ] 降落傘倉
- [ ] 衛星降落傘 [name=羅湲晨]
- [ ] 發動機 [name=林柏漢]
- [ ] 推力測試台 [name=張子凡]
- [ ] 點火藥 [name=張子凡]
- [ ] 發動機環 [name=李德慶]
- [ ] 航電 [name=張庭瑋]
- [ ] 地面站 [name=張庭瑋]
- [ ] 滑翔機 [name=林柏漢]
- [ ] 探測車 [name=仲其宇]

## 項目重量
- [ ] 鼻錐：3500g
- [ ] 箭身：6200g
- [ ] 尾翼：2700g
- [ ] 滑塊：
- [ ] 航電倉：
- [ ] 立方衛星：1000g
- [ ] 火箭降落傘：
- [ ] 衛星降落傘：
- [ ] 發動機：22400g
- [ ] 發動機環：
- [ ] 

## 噴水鼻錐
- [x] 鼻錐設計
- [x] 鼻錐 3D 列印
- [x] 鼻錐組裝
- [x] 內部上環氧樹脂
- [x] 外部上玻纖
- [x] 底部上玻纖
- [x] 黏上勾環
- [x] 表面打磨
- [x] 錐尖車床加工
- [ ] 3D 列印鼻錐吸管 x6
- [x] 噴漆

## 箭身
- [ ] 箭身設計
- 設計：**DUE 4/5**
- 製作：**DUE 4/14**

## 尾翼
- 製作：**DUE 4/28**

## 滑塊
- 製作：**DUE 4/28**
newman launch rail 5/16"
https://friendsofamateurrocketry.org/wp-content/uploads/2018/01/Newman_Launch_Rail_Lugs-Buttons.pdf

## 航電艙
- 設計：**DUE 4/2**
- 製作：**DUE 4/12**

## 立方衛星
- 設計：**DUE 4/7**
- 製作：**DUE 4/21**

## 降落傘彈射機構
- 製作：**DUE 4/14**
- 4/12 測試

## 火箭降落傘
- 製作：**DUE 4/21**

## 衛星降落傘
- 製作：**DUE 4/14**

## 推力測試台
- 設計：**DUE 4/5**
- 製作：**DUE 4/14**
- 問許博 : 連假期間確認好需要的條件

## 發動機
- 設計：**DUE 4/5**
- 製作：**DUE 4/14**
- 測試：**DUE TBD**

## 點火藥

## 發動機環
- 設計：**DUE 4/5**

## 航電

## 地面站

## 滑翔機

## 探測車


##  未完成項目
- [ ] 鼻錐
- [ ] coupler
- [ ] 尾翼
- [ ] 塗裝
- [ ] 安裝傘桶
- [ ] 滑塊
- [ ] 安裝滑塊
- [ ] 立方衛星
- [ ] glider
- [ ] rover
- [ ] 航電倉
- [ ] 組裝箭身
- [ ] 發動機頂蓋、噴嘴

### 05/16(二) 需完成
- [x] coupler
- [x] 塗裝 1
- [x] 安裝傘桶
- [ ] 組裝箭身
- [ ] 包裝火箭
- [x] 實驗尾翼
- [ ] 鼻錐內層上膠
### 05/17(三)
- [ ] 寄 Fedex
- [ ] 測試實驗尾翼
- [ ] 正式尾翼固定 x2
- [ ] 鼻錐上玻纖
### 05/18(四)
- [ ] 正式尾翼上邊膠 x2
- [ ] 正式尾翼上玻纖 x2
- [ ] 製作立方衛星
- [ ] 塗裝 2
- [ ] 製作 5000 鼻錐
- [ ] 製作 3500 鼻錐
### 05/19(五)
- [ ] 製作滑塊 x6
- [ ] 製作 rover
- [ ] 製作噴嘴
- [ ] 製作鼻錐尖

### 寄送項目
- [ ] 上箭身 1
- [ ] 下箭身 1
- [ ] coupler 1
- [ ] 傘桶 1
- [ ] 發動機 1