---
# System prepended metadata

title: 專案週會範本(專案名稱 Project) 當週起迄日期(5/11~5/15)

---

# 專案週會範本(專案名稱 Project) 當週起迄日期(5/11~5/15)
## 重要議題 : 
   1. 5/13 15:00~18:00 Server重啟後自動啟動服務設定會議(Line Bank IT, Infra, Jboss廠商)
   2. 5/18 開發人員Standby Fix Bug issue

## TimeLine & 里程碑
   1. 5/18~5/29 準備正式UAT
   2. 6/1~7/10 正式UAT(金管會)
   3. 7/15 ~ 廠商退場
   4. 7/13~8/31 Rehearsal UAT1
   5. 9/1~10/15 Recharsal UAT2
   
## 本週進度 :
### 客戶端進度 
   1. 5/11 18:00~19:00 AGD壓測
   2. 5/12 提供 AGD壓測報告
   3. 5/13 18:00~19:00 IVR壓測(Standby)
   
### 承暉端進度
   1. 5/11~5/15 產品弱掃執行
   2. 
   
## 下週預計安排 : 
### 客戶端
   1. 5/18~5/22 客製化弱掃執行
   2. 5/18~5/22 DR Side IVR, AGD, EAI GW,資料庫與產品安裝
   
### 承暉端
   1. 5/18~5/22 產品弱掃調整
   2. 

## 後續安排事項
   1. 5/25~5/29 客製化弱掃後調整
   2. 