---
# System prepended metadata

title: Otis Daily Report (6/15~6/20)

---

# Otis Daily Report (6/15~6/20)

## 代辦事項

- [x] 1. 準備玉山SA文件(inbound)
    - [x] - 使用流程說明
    - [x] - 活動圖
    - [x] - 使用者案例說明
- [ ] 2. 準備玉山SA文件(outbound)
    - [x] - 使用流程說明
    - [ ] - 活動圖
    - [ ] - 使用者案例說明

## 玉山 

固定會議
1. 6/15 workshop recording
2. 6/16 原本要過BA文件，變成討論call result議題
3. 6/17 workshop
4. 6/18 workshop

里程碑
1. 2020/06/26  玉山交付BA文件
2. 2020/06/30  softphone api文件與情境說明
3. 2020/07/01  玉山Kick off
4. 2020/07/03  Genesys FRS sign off
5. 2020/07/08  Genesys 環境安裝時間
6. 2020/07/16  Genesys 與Ribbon SBC測試
7. 2020/07/24  交付SA文件
8. 2020/08/10  Genesys與MRCP Server測試
9. 2020/08/12~2020/08/13  Genesys與MRCP Server測試
10. 2020/08/14~2020/08/17  Genesys UAT測試
11. 2020/09/04  交付SD文件
12. 2020/09/05  定版UIUX分析文件
13. 2020/09/07~2020/12/11  系統開發時間
14. 2020/12/04~2021/02/05  整合測試
15. 2020/03/04~2021/02/05  使用者測試
16. 2021/04/06  系統上線


## 國泰
1. 6/16 跟視訊廠商開會
2. 6/16 跟Felix過上禮拜五的架構議題

## 本週安排項目+日期期間(6/15~6/20)
### 日期(星期) 6/15(一)
    參加workshop recording

### 日期(星期) 6/16(二)
    1. 玉山開會 （原本要過BA文件，變成討論call result議題 ）
    2. 玉山禮拜五早上重新過一次
    3. 跟視訊廠商開會
    4. 跟Felix過上禮拜五的架構議題
    
### 日期(星期) 6/17(三)
    1. 早上玉山會議（玉山近期里程碑有所調整）
    2. 下午genesys workshop

### 日期(星期) 06/18(四)

### 日期(星期) 06/19(五)

### 日期(星期) 06/20(六)
    