---
# System prepended metadata

title: 專案週會(國泰 Project) 6/29~7/03

---

# 專案週會(國泰 Project) 6/29~7/03
## 重要議題 : 

1. 暫定10月26日上線
2. <font color=#FF6600>kickoff 7/9 (6/30 會前會)</font>
3. infra架構待確認
4. WBS 初步規劃
5. Kick off meeting report


## TimeLine & 里程碑

暫列里程碑（待 kick off 7/9後提供較為正確版）

時程緊迫版
7/6 SA
7/6-7/31 SD & API對接測試
8/3-9/15 進入開發階段（app team 暫定8/21~9/21開發）
8/28-9/21 UT
9/4-9/28 SIT
9/29-10/16 UAT
10/05-10/15 CODE SCAN & DR TEST
10/19-10/28 上線前準備
10/29-11/02 系統上線

正常時程版
7/6 SA
7/6-7/28 SD & API對接測試
7/28-9/22 進入開發階段（app team 暫定8/21~9/21開發）
9/23-10/08 UT
10/12-11/04 SIT
11/04-11/20 UAT
10/16-10/29 CODE SCAN 
10/19-10/30 DR TEST
11/18-11/27 上線前準備
11/30-11/30 系統上線



## 本週進度 :
### 客戶端進度 
   1. kick off meeting report 準備
   2. 會議安排
   
### 承暉端進度
   1. 準備WBS, kick off meeting report

## 下週預計安排 : 
### 客戶端
1. 6/30 kick off meeting 會前會
2. 7/01 app team會議
3. 7/02 kick of meeting 

### 承暉端
1. 6/30 kick off meeting 會前會
2. 7/01 app team會議
3. 7/02 kick of meeting 


## 後續安排事項
wbs sow sa