---
# System prepended metadata

title: Hanyi Daily Report (5/25~5/29)

---

# Hanyi Daily Report (5/25~5/29)
## 重要議題/緊急議題
1. SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: 秋哥
   Priority 
   Solution 舜遠借設備測試
   Risk 影響6/4上線
   Resource 協調小翰與舜遠到天逸現場與avaya對測
   Impact 
   
2. PI360-1540 [天逸] 5/15-簡體字第一次儲存為亂碼
   Due Date: 2020/05/??
   處理人員: DEV & QA & SE更版
   Priority
   Solution 盤點所有欄位並調整程式，協調user
   Risk 
   Resource 協調培倫安排盤點並調整程式，需更版
   Impact 

## 本週安排項目(5/25~5/29)
1. SUP-500 [天逸] WebCall更版(5/24)及測試(5/25)
   Due Date: 2020/05/25
   處理人員: 秋哥 **已完成**
2. SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: 秋哥
3. PI360-1540 [天逸] 5/15-簡體字第一次儲存為亂碼
   Due Date: 2020/05/??
   處理人員: 培倫
   
### 日期(星期) 5/25(一)
1. SUP-500 [天逸] WebCall更版(5/24)及測試(5/25)
   Due Date: 2020/05/25
   處理人員: 秋哥 **已完成**
2. E-mail 申請第二期款說明(Mike)
   Due Date: 2020/05/25
   處理人員: Hanyi **已完成**
3. LINE 請Ivy提供Chat佈署後的網址
   Due Date: 2020/05/26
   處理人員: Hanyi
### 日期(星期) 5/26(二)
1. E-mail 詢問3支程式的作用(Thomas)
   Due Date: 2020/05/26
   處理人員: Hanyi **已完成**
2. Confluence Voice-Call Log功能(外撥)RA文件
   Due Date: 2020/05/26
   處理人員: Hanyi **已完成**
3. E-mail 教育訓練問題回覆(Julian, 5/21已電話說明)
   Due Date: 2020/05/26
   處理人員: Hanyi **已完成**
4. PI360-1557 [天逸] 5/20-案件範本管理>自訂案件狀態失效(調整bug須修復內容)
   Due Date: 2020/05/26
   處理人員: Hanyi **已完成**
### 日期(星期) 5/27(三)
1. SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: SE
2. SUP-509 [天逸] 產品上線流程&工作項目check list
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: 秋哥
   **(寬哥mail詢問)**
   
### 日期(星期) 5/28(四)
1. SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: SE
   **(接續測試, 已發報告)**
2. SUP-509 [天逸] 產品上線流程&工作項目check list
   Due Date: 2020/05/27
   處理人員: 秋哥
   **(寬哥mail詢問, 還沒給)** 
3. SUP-521 [台新證券] 5/28-客戶進線未跳online服務畫面
4. PI360-1605 360測試資料刪除語法--2020/6/2前提供 -天逸上線前需要-
   Due Date: 2020/06/02
   處理人員: 
5. E-mail 教育訓練問題回覆(Thomas)
   Due Date: 2020/05/28
   處理人員: Hanyi

### 日期(星期) 5/29(五)
1. 第二期款請款文件
2. ChatClient問題確認 
   
## 下週安排項目(6/1~6/5)
1. CLWS-6 天逸客戶基本資料整合API / 系統設定資料提供
   Due Date: 2020/6/3
   處理人員: PM
2. CLWS-10 業務單位1 - 產品整合測試(UAT & Bug Fix)
   Due Date: 2020/6/5
   處理人員: PM SE
2. CLWS-11 業務單位1 - 正式環境準備
   Due Date: 2020/6/12
   處理人員: PM SE
3. CLWS-12 業務單位1 - 產品上線對外
   Due Date: 2020/6/15
   處理人員: PM SE