---
# System prepended metadata

title: 專案週會(玉山 Project) 6/29~7/03

---

# 專案週會(玉山 Project) 6/29~7/03
## 重要議題 : 

1. 七月中至八月中左右，可能需要安排人力跟genesys 學開發事項（時間待確認）
2. Softphone 準備
3. MRCP 測試安排


## TimeLine & 里程碑

里程碑 
1. 2020/06/26  玉山交付BA文件
2. <font color=#FF6600>2020/06/30  softphone api文件與情境說明</font>
3. <font color=#FF6600>2020/07/01  玉山Kick off</font>
4. 2020/07/03  Genesys FRS sign off
5. 2020/07/08  Genesys 環境安裝時間
6. 2020/07/16  Genesys 與Ribbon SBC測試
7. 2020/07/24  交付SA文件
8. 2020/08/10  Genesys與MRCP Server測試
9. 2020/08/12~2020/08/13  Genesys與MRCP Server測試
10. 2020/08/14~2020/08/17  Genesys UAT測試
11. 2020/09/04  交付SD文件
12. 2020/09/05  定版UIUX分析文件
13. 2020/09/07~2020/12/11  系統開發時間
14. 2020/12/04~2021/02/05  整合測試
15. 2020/03/04~2021/02/05  使用者測試
16. 2021/04/06  系統上線
<font color=#FF6600>~~Genesys WorkShop 已結束~~</font>

## 本週進度 :
### 客戶端進度 
   1. 與客戶端開會
   2. 與Genesys PS開會
   3. 重新分派工作
   4. 評估 Genesys 費用

### 承暉端進度
   1. 協調安排測試mrcp
   2. 與客戶端開會釐清先前測試方式
   3. 與Genesys PS開會

## 下週預計安排 : 
### 客戶端


### 承暉端


## 後續安排事項
   1. ~~6/19~~ SA文件產出
   2. softphone api＆使用情境
      -剩餘待測試
      -三方 轉接 (未測功能[需第三個話機])
      -not ready reason (格式不確定)
      -替換客資 (格式不確定)
      -靜音 取消靜音 (功能無法使用[Unsupported operation])