---
# System prepended metadata

title: Hanyi Daily Report (6/1~6/5)

---

# Hanyi Daily Report (6/1~6/5)
## 重要議題/緊急議題
* SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: SE
  Priority 
  Solution 舜遠借設備測試
  Risk 影響6/15上線
  Resource 到天逸現場與avaya對測
  Impact 
   
## 本週安排項目(6/1~6/5)
* SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: 秋哥
  (尚在確認場景、情境、待安排測試)
   
### 日期(星期) 6/1(一)
* SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: 秋哥
  (尚在確認場景、情境、待安排測試)
* 請Ivy提供ChatClient及客資整合API問題
  Due Date: 2020/6/1
  處理人員: Hanyi
  
### 日期(星期) 6/2(二)
* 申請第二期款
  Due Date: 2020/6/1
  處理人員: Hanyi
  >簽完文件
* 復北協助Ivy開發ChatClient及客資整合API
  Due Date: 2020/6/3
  處理人員: Maggie Hanyi
  >確認chat登入頁/交談/滿意度等流程
  >確認webcall改logo等內容並嵌上(用另開頁面)
  >請秋哥重新說明客資api
  >裝電腦softphone
* SUP-467 [天逸] 5/27-SIP界接問題處理(舜遠借設備測試)
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: 秋哥
  >跟寬哥過所有voice內外線情境
  >等avaya約時間
  >外撥不按8詢問舜遠中

### 日期(星期) 6/3(三)
* 復北協助Ivy開發ChatClient及客資整合API
  Due Date: 2020/6/3
  處理人員: Maggie Hanyi
  >遠端查chat離開room沒反應
  >確認Ivy漏參數已解決
* PI360-1638[天逸] 案件後送-監看者功能邏輯統一
  >UAT新問題
* PI360-1639[天逸] 案件後送-介面部分文字未正確改為英文
* PI360-1640[天逸] 信件管理-介面部分文字未正確改為英文
  >UI語系問題
* SUP-565[天逸] 6/3-Agent安裝手冊問題
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: 秋哥
  >已先回覆非安裝相關內容
  >安裝文件更新後再補上
* 申請第二期款
  >Vicky提供invoice掃描檔寬哥確認後就從公司寄出
### 日期(星期) 6/4(四)
* SUP-551[天逸] 6/4-Info360更板模擬(5/27版)
  Due Date: 2020/6/4
  處理人員: SE
* 客資整合API測試
  Due Date: 2020/6/4
  處理人員: 
* 元大email測試
  Due Date: 2020/6/4
  處理人員: 
### 日期(星期) 6/5(五)
* SUP-552[天逸] 6/5-Info360更板(5/27版)
  Due Date: 2020/6/5
  處理人員: SE
  >SE改時間6/8下午處理
   
## 下週安排項目(6/8~6/12)
* CLWS-11 [天逸] 業務單位1 - 正式環境準備
  Due Date: 2020/6/12
  處理人員: PM SE
* CLWS-12 [天逸] 業務單位1 - 產品上線對外
  Due Date: 2020/6/15
  處理人員: PM SE
### 待追蹤議題
* 手機app搜鳳問題
* 情境測完就有架構跟設備問題
* PI360-1639 全部(處理+轉派+結案)為DB資料(tblCfg_SolrSearchCondition)顯示為i18n 請確認版本號05.27那版才有
