---
# System prepended metadata

title: 專案週會(Line Bank Project) 7/10~7/17

---

# 專案週會(Line Bank Project) 7/10~7/17
## 重要議題 : 
           
- [ ] 1.Line Bank UAT 配合時間確認為-UAT期間(~7/13) 前兩週先行驗測承暉負責系統 開發人員Standby Fix Bug issue(Resource)
**UAT Duration 6/12 ~ 7/17**
    - [ ] 1.1. Line Bank Project - 文件扣帳交易，存款餘額證明自定義範本, 帶至 Helpdesk 表單時開啟錯誤表單(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-57)
    - [ ] 1.2. Line Bank Project - LBTWUATONE-46369收費金額設定異常及對應表單錯誤 https://info360.atlassian.net/browse/LBP-59

- [ ] 2. Line Bank Project - AGD 三支電文的登入人員需調整抓取實際Login 人員帳號
https://info360.atlassian.net/browse/LBP-60

- [ ] 3. Line Bank Project - HFS 弱掃風險問題 - IVR音檔替代方案調整
(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-61)
**還是要使用我們討論的方式, 將音檔包進我們的 War 檔.**

- [ ] **4. Line Bank Project - 進行 DAST 掃測(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-45)**
處理人：Scott
    4.1 6/22 提供Helpdesk&Outbound 資訊給LB 進行 DAST.
    **DAST 弱掃將於 7~8月中進行.**
    **DAST只針對產品, 同時也確認 我們產品不用提供 source code 報告了**

- [ ] 5. Call Center IVR 發送 mail 方式變更需求(Pending)
(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-46)
處理人：Scott 評估 man_day

- [x] 6. Line Bank Project - IT 教育訓練_依據 SD 文件說明
(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-47)
處理人：Scott Due_date : 7/10

- [ ] 7. Line Bank Project - 提供客製化程式包版方式
(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-48)
處理人：Scott 

- [ ] 7. Line Bank Project - (Low issue) 客制化 IVR & AGD & EAI GW 弱掃 後續調整(2020/12月前完成即可)(https://info360.atlassian.net/browse/LBP-51)
6/23 GW 那包現在又產生 Critical & High issue.

## TimeLine & 里程碑
- [x]    1. 5/18~5/29 準備正式UAT
- [x]    2. 5/4~5/29 DR side setup
- [x]    3. 6/1~6/5 --> 
            6/11 完成 DR Side IVR,AGD,EAI GW,DB,360安裝
- [x]    4. 5/28 教育訓練(客服單位)
- [x]    5. **~~6/23~~ (TBC)DR side 演練時程*
- [ ]    6. **7~8月-LB 進行 DAST 掃測**, 
- [x]    7. **~~6/24~~--> 7/8 IT教育訓練**
- [x]    8. 6/10 LB 提出CR, IVR 發送E-mail 方式調整
- [x]    9. **6/12~7/17 正式UAT(金管會)**
- [x]    10. **7/20 ~ 廠商退場**
- [ ]    11. 7/21~8/31 Rehearsal UAT1
- [ ]    12. 9/1~10/15 Recharsal UAT2



## 本週進度 :
### 客戶端進度 

   
### 承暉端進度


   
   
## 下週預計安排 : 
### 客戶端

   
### 承暉端

    

## 後續安排事項


