---
# System prepended metadata

title: 奇異專案

---

# 奇異專案
## 重要議題 : 
1. 奇異Chat Line專案-產品開發增加 Line Channel SA(https://info360.atlassian.net/browse/PI360-1697)
2. JIRA Project : https://info360.atlassian.net/projects/CL/board

## TimeLine & 里程碑
![](https://i.imgur.com/LlYcTmJ.png)



1. 奇異專案 - Voice產品安裝(7/16~7/24)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-4)
2. 奇異專案 - 客資整合於Voice產品調整驗測(7/27~8/7)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-5)
  秋哥- 提出會產出RA 讓開發團隊進行客資API 撰寫
3. 奇異專案 - Voice產品教育訓練 (使用Chat 渠道) (8/10~8/11)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-15)
4. 奇異專案 - Voice&Chat產品UAT(熟悉產品操作介面)(8/12~8/31)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-6)
5. 奇異專案 - Voice產品上線轉換/上線(9/1~9/9)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-7)
6. 奇異專案 - Voice產品對外上線(9/10)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-16)

7. 奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)第一階段安裝(9/14~9/25)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-8)
8. 奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)教育訓練(9/26~9/28)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-9)
9. 奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)測試(9/29~10/16)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-10)
10. Chat應用管道模組(Line)第二階段安裝- 配合公司內部開發時程進行更版(10/7~10/9)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-13)
11. ~~奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)第二階段驗證
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-14)~~
11. 奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)上線轉換(10/19~10/21)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-11)
12. 奇奇異專案 - Chat應用管道模組(Line)對外運營(10/22)
(https://info360.atlassian.net/browse/CL-12)

## 本週進度 : 


## 下週預計安排 : 

1. 現有CTI Voice升級360系統(原系統無Call log，Call log無須轉移)

2. Chat平台導入(整合Line API)
https://info360.atlassian.net/wiki/spaces/IFProject/pages/323354639/Info360+Line+API+-RA

3. 現有GE客製化AP需可崁入360系統(環境阿秋架設)

4. 專案架構規劃(3台主機)–以此為主

A. 現有CTI與DB同主機

B. 升級後架構

CTI主機

DB主機與Chat安裝同一主機

Relay主機 : 安裝line webhook

5. 專案時程120工作天(2020/5/12~2020/10/27

6. 承暉測試Line 帳號資訊
Line@綁定門號 : 0903-047-905
Line@mail帳號 : crminfotrends@gmail.com
Line@登入密碼: info@1111

手機使用測試 :

先下載 : officialAccount
https://www.linebiz.com/tw/login/
登入可做測試