---
# System prepended metadata

title: 忠耿的01~10月成果報告

---

# 忠耿的01~10月成果報告

## 負責維護的程式
**供應商管理作業、詢比議作業、請採購作業、運輸組裝管理(TMS)系統**
   <br>     

## 服務單
**服務單共有27張，皆於時效內完成**
   <br>     

## 成果
* **PBI固本專案**        
   * 製作1月金儀的租賃和租機文件和附件。
   * 製作2月金儀的租賃和租機文件和附件。

* **利租專案(舊機出租)，2022/3/2上線**        
   * 交運明細維護和TMS增加利租訂單ID的欄位讓承運商抓取。

:::info
* **Hello Boss cn，2022/3/23上線**        

     * 台數由抓DB0改抓及時。
     * 調整台數的API、SP。
:::

:::info
* **台灣OA庫存精進專案，2022/4/1上線**        

   * 日期超過1年以上未異動的品項自動上鎖為自動管制品。
   * 品名主檔增加自動管制品與自動管制品解鎖控制。
   * 請購和辦貨作業增加自動管制品的判斷條件。 
:::

* **AOA合約商品落入滯銷後的採購管控，2022/4/1上線**        
   * 落入滯銷的合約商品不准再進行採購。
   * 有滯銷商品超兩個月的責任中心，暫時停止外採合約商品許可權，直至出清。
 
   
 * **AOA新增合約商品未進庫報表，2022/4/21上線**        
   * 新增超過7天採購未入庫明細表。
   * 新增到貨單對應進庫單是否已進庫明細表。


 * **AOA M化專案，2022/5/23上線**        
   * 合約商品請購單M化。
 

* **軟體合約序號管控，2022/6/1上線**       
    * 品名主檔增加軟體序號管理、授權數量、軟體維護起算方式、軟體保固期限(月)欄位。
    * 提供品名主檔有關軟體序號的操作方法。


 * **互盛自動管制品優化修改，2022/7/1上線**        
   * 列自動管制品的公式從1年調整成6個月。
   * 只管控分公司不能下單，總公司不受影響。
	
    
 * **詮營(GAA1)升級專案，2022/8完成**        
   * 依程式清單測試和修改，共64支。
	
    
 * **精沖廠(M6A7)的採購平台測試調整，2022/8完成**        
   * 測試和修改平台供應商作業。
   * 測試和修改平台採購作業。    

:::info
 * **家具新增南倉，2022/9/1上線**        
 
   * 請採購作業新增南倉發送標記:入南倉交北部、入南倉交中部、入南倉交南部。
:::

:::info
 * **家具請採購作業可輸入布色，2022/10/1上線**        
   * 請採購作業增加布色欄位可以輸入和查詢。
:::

:::info
 * **電信年中盤點作業，2022/10/4完成**        

    * 盤點前一天收到停止調貨的通知，拉掉調貨需求的目錄。
    * 盤點當天給盤點單號和維護時間、盤點資料維護品項總數、盤點差異明細等資料給通訊。
    * 盤點結束收到通知，恢復目錄，開放可調貨。
:::

## 計畫
:::info
* **EDGE改版專案**       
 
    * 8月共58支，48支已調整，10支未完成，完成率83%。
    * 9月共77支，71支已調整，6支未完成，完成率92%。
    * 10月預計修改88支。
    * 11月修改剩下尚未調整完的支數。 
:::
* **享自學報告**       

    * 10/25到10/26發表上課學的LINE BOT和GOOGLE Dialogflow報告 
  


 
## 心得       
:::info
* 改EDGE需要很集中精神修改，常會因為接電話後，有時忘了改到哪，會需要找不會被打擾的時段來修改，增加修改效率。
* 月底最後兩天，需要每天比對，因為單位容易頻繁做異動，避免最後一天比對有誤下不了班。
* 為避免電信年中盤點晚下班。改善盤點流程:
盤點當天下午約2點時跟USER確認盤點單號並依據盤點單先提供年終盤點_資料維護品項數總數給電信。
下午4點盤點快結束時，提供盤點表最新維護狀況給USER，主要催促尚未維護盤點表的單位快點維護。
下午約六點半確認盤完後出盤點差異明細表、年終盤點單號產生和維護時間給USER