---
# System prepended metadata

title: チュートリアル様 LP改善 お見積もりについての質疑お打ち合わせ

---

# チュートリアル様 LP改善 お見積もりについての質疑お打ち合わせ

### 日時
2019/8/30 16:00 〜 16:30

### 参加者
チュートリアル 魚岸さま、菅

### 場所
遠隔（スカイプ音声にてお打ち合わせ）


## アジェンダ

1. 共有している資料の確認
2. 見積もりに関する魚住さまからの質疑
3. 制作に関する菅からの質疑
4. その他確認事項
5. アクション


## 1.共有している資料の確認
- お見積書（[PDFはこちら](https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F67533196_2431352203857242_6608320102775390208_n.pdf%2F20190823_LP%25E5%2588%25B6%25E4%25BD%259C%25E8%25B2%25BB%25E7%2594%25A8_%25E5%25BE%25A1%25E8%25A6%258B%25E7%25A9%258D%25E6%259B%25B8.pdf%3F_nc_cat%3D108%26_nc_oc%3DAQn4qidOJhUPun7aGg1yT5f_yjQi6-ryBspiBYu9bOPClsitcRzNNr3d29maJYSDQvA%26_nc_ht%3Dcdn.fbsbx.com%26oh%3D94a95599cba2a40bda083dcfe9a8fc3e%26oe%3D5D6A7054%26dl%3D1&h=AT24e4OcZdmk5ref9ph3VcYCaoZ5SKEzV7YJQTIOCIu57tyKcljJ14FkEyQdElkvvYGDUIIYprYKJO9ckcFQ_Cgp6C1VCJFl5hb-oRPnKBQLTeCDPeJpT0ksbloZBzmGpiiQ5iP5-Otzyd-G_TIHXQ)）
- ワイヤーフレーム（[こちら](https://prottapp.com/p/a1b20d#/s/5d3facbf4942fb11ad9c6b8f)）

## 2.見積もりに関する魚住さまからの質疑

### 魚岸さまからの疑問 1
見積もり項目の `1-2 サイト構築費用` の工数が短すぎるように見えるのですが大丈夫ですか。

#### 菅から回答
大丈夫です。
ページのデザインのコーディング作業は `1-1-1 ページデザイン` に含まれております。
ゆえに、  `1-2 サイト構築費用`  で対応するのはWodpressの動的な部分の組み込みのみです。
加えて今回構築するサイトには複雑な入力項目などをプラグインや個別の開発で実装しなければならないような情報は存在しないと考えております。
それゆえに、ほぼWordpressの標準機能のみで開発可能であると判断し、ご提示の工数になっております。


### 魚岸さまからの疑問 2
単価が安すぎるように見えますが大丈夫ですか。

#### 菅から回答
大丈夫です。
お見積もりはあくまで概算になりますが、いただいたワイヤーフレームを基準に算出しておりますので大きな誤差は生まれないと思います。
ただし、デザインの着手はこれからなのでデザインFIXまでのやり取りを貴社と行う過程で、たとえば大きな機能追加などが生じ、実装範囲に変更がある場合などにおいては相談に応じていただけると大変ありがたいです。


### 魚岸さまからの疑問 3
WordPressにの実装に明るいエンジニアさんだと安心なのですが、大丈夫ですか？

#### 菅から回答
中筋さんからアサインしていただいたエンジニアさんでWPの実績も豊富なので大丈夫です。



### 魚岸さまからの疑問 4
見積もり項目の  `1-1-1 ページデザイン`  にはどういった作業が含まれますか？

#### 菅から回答
以下の作業です。
- イラスト制作
- ページデザイン作成（AdobeXdなどの共有機能でご提出）
- 貴社ご確認を請けてのデザイン修正
- 静的なHTMLコーディング



## 3.制作に関する菅からの質問


### 菅からの質問 1
御社にご用意いただく予定の開発環境はいつ頃ご用意いただけますか？

#### 魚岸さまから回答
9/4(水)の予定です。

### 菅からの質問 2
イラスト制作について、理想に近い他社のイメージはございますか？
また、想定しているアニメーションはどういうものですか？

#### 魚岸さまから回答
理想としているイラストの雰囲気はKARTEが近い。
9/2(月)に簡単な絵コンテを提出します。

## 4.その他確認・決定事項
### 見積もりについて
イラスト制作については確認も含めた工数が見えないところもあるので
 `1-1-1 ページデザイン` に2.5人日追加した見積もりを提出してほしい。


### 作業の流れについての確認
1. イラスト制作・ページデザイン作成
2. チュートリアル社様社内にてデザインをご確認
3. お戻しいただいたフィードバックについて修正対応
4. HTMLコーディングにて静的にページを作成（レスポンシブ対応含む）
5. Wordpressのtheme実装
6. 開発環境に反映
7. チュートリアル社様社内にて開発環境のWPの管理画面、及びpublishされたページの掲載内容をご確認
8. お戻しいただいたフィードバックについて修正対応
9. 最終データを納品


## 5.アクション
### 関係者との情報共有ツール導入
担当：魚住さま
Slackのワークスペース開設


### イラストのコンテ制作
担当：魚住さま
箇条書きや簡単な手書きでイラストのイメージを共有
9/2(月)に関係者に共有予定

### 開発環境
担当：魚住さま
魚住さまからチュートリアル社様内の開発の方に連携していただく。
9/4(水)に完了予定


### マスタースケジュールの作成
担当：菅
タスクごとの線表を作成。
9/2(月)に関係者に共有予定

### 見積もりの再提出
担当：菅
`1-1-1 ページデザイン` に2.5人日分の工数と金額を追加して再提出
9/2(月)に再提出





