---
# System prepended metadata

title: 8월 9일

---

# 8월 9일

# 한일

## 태영
 - 펫 추가 API 구현
 - 펫 추가 API 목 데이터 교체 및 연결
 - 펫 수정 API 구현
 - 펫 수정 API 목 데이터 교체 및 연결
 - 펫 삭제 API 연결
 - 지도 API 적용
 - 우리집 펫 위치설정, 인사하기, 인사한 리스트 확인하는 API 적용
 - 공식계정 프로필 편집, 반려동물 편집 등 뷰 전환 적용
 - NicknameFirstEditController 변경된 API 적용
 - 콘텐츠 프로젝트 중에서 우리집 디자인, 기획 변경 건 수정
 - 피피이야기 > 더 많은 이야기 SwiftUI 구현
 - 피피이야기 > 피피의 더 많은 이야기 Entity, DTO 분리, API 리팩토링
 - 피피이야기 > 피피의 더 많은 이야기 API, 데이터 연결

## 한솔
- 레터 디테일 디자인
- api연결
- 콘텐츠셀 관련 조금
- 근데 실기기에서 webview 터짐... 왜인지 모르겠음. 시뮬에서 안터짐(누가 고쳐주세요) - 동용

## 동용
- 클로버 작업 들어감(이제 API 나옴)
    - 엔티티, 모델 분리
    - 상단 클로버 적립 뷰 변경 
- qa
- 페이스북

## 준호
- Coordinator에서 Router 기반으로 변경
- Router 알림 딥링크 테스트 및 연결
- MainTabView 및 Router 연결
- 기존 만들어놨던 Router의 코드 분리 (NotificationMoveHandler)


작업은 14일까지로 되어있으나  QA는 19일 오후에 들어가신다고 함. 그래서 19일 오전까지만 올리면됨.
따라서 
QA 19일 오전
배포 27일 (근데 빡빡이가 없어서 배포 30일까지 해도됨)


# 할 것
## 태영
- 기존 ActiveController -> PPOfficialAccountStoryView 자체 QA 확인
- 피피이야기 쪽 잘안됨 서버에서 문제있음 이거 확인하고 Develop 머지
- 채팅 미확인 개수 우리집 NavigationBarTrailing Button 뱃지 추가
- 머지하고 TODO 코드 확인하고 해결하기
- 머지 conflict 해결
- 우리집 Navigate 연결하기
- 피피라운지 입양 상세페이지 기획 변경건 수정하기

** 서버에서 프로필 편집, 펫 편집 로직 아직 제대로 수정 안해줌 이거 확인해야함.

## 한솔
- 리액션 API
- 콘텐츠 스크랩 API
- 글쓰기 QA
- 콘텐츠 QA

## 동용
- 클로버 API, type, case 영어화, UI 업데이트
- 우리집 컨텐츠 스크랩 UI 및 API
- 피피이야기 댓글 UI 업데이트
- 출책 달력에 vstack spacing 0으로 되어있는데 16 넣어주세요
- 카테고리 헤더 뷰 카운팅 다시 확인해봐야됨

## 준호
- Code Rebase
- 컨텐츠 탭 추가 및 알림 탭 이동
- TownStoryWriteButton 변경된 내용에 Router 적용
- AlertManager, Toast 등 기존 범용적으로 사용하던 객체들 Router 기반으로 수정
- Present되는 View의 이동만을 담당하는 별개의 Router 테스트